lunes 2 de septiembre de 2019 Hospitales que construye IBT costarán 76% más al Estado La empresa IBT Health se adjudicó cuatro de los cinco hospitales que licitó el gobierno de Ricardo Martinelli en 2010. Nueve años después y tras varias adendas que incrementaron el precio global en 76%, y con varias extensiones para la entrega, los pacientes aún esperan	En 2010, en los albores del gobierno de Ricardo Martinelli —todavía en alianza con Juan Carlos Varela— el Ministerio de Salud (Minsa) licitó el diseño, construcción y equipamiento de cinco hospitales con un precio de referencia de $386 millones. Cuatro de ellos, el de Bugaba (Chiriquí), el Manuel Amador Guerrero (Colón), el Anita Moreno (Los Santos) y el Hospital de Metetí (Darién), fueron adjudicados al Consorcio IBT Health, formado por las empresas Carimex LLC, International Business and Trade LLC y Riogersa S.A.	Las cuatro comunidades siguen esperando los hospitales. Nueve años y varias adendas después, el monto de los cuatro hospitales adjudicados a IBT Health se disparó en $181.60 millones, es decir que costarán al Estado 76% más del precio adjudicado originalmente. Entre los años 2010 y 2019, durante las administraciones de Martinelli y Varela, se desembolsaron $316.71 millones de los $418.85 millones que cobrará el consorcio por las obras, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El precio original entre los cuatro nosocomios era de $237.25 millones.	La empresa IBT fue contactada varias veces por vía telefónica y por medio de correo electrónico para brindar su versión. Paralelamente, se envió correo y se llamó a su bufete de abogados Mizrachi, Davarro & Urriola, pero al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta. Se recibió la llamada de un agente encargado de comunicaciones que indicó que entregarían personalmente en el diario las respuestas al cuestionario enviado, pero éstas tampoco llegaron.	Los avances en la construcción de los cuatro hospitales también revelan inconsistencias. La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional visitó los hospitales de Los Santos y Bugaba para cotejar el avance de las obras que les ha informado la empresa: 75% en el hospital de Metetí, 90% para el Anita Moreno, 55% para el de Colón y 53% para el de Bugaba.	Sin embargo, el porcentaje de avance difiere del anunciado por el Minsa. Según ellos, el hospital de Bugaba está avanzado en 76%; el de Colón, en 46%; el de Metetí, en 63%; y el Anita Moreno, en 85%. Actualmente, el Minsa está inspeccionando todas las obras para hacer evaluaciones técnicas y financieras de cada una. Los reportes son ‘de información sensitiva', porque de allí saldría la información para ejecutar las fianzas o renegociar los contratos, afirmó a este medio un vocero del Minsa.	Pero los pagos avanzados en los últimos años superan la ejecución de la obra. Por ejemplo, el pago más alto se hizo en concepto del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, donde ya se han desembolsado $173.73 millones, lo que equivale al 70.99% del costo, cuando el avance de la obra, según el MEF, es solo de 45%.	El precio por metro cuadrado (m²) ofertado por IBT Health para el Hospital de Metetí fue de $1,991.30 y para el de Bugaba fue de $1,667.20. Mientras que para el Anita Moreno de Los Santos fue de $2,474.70 por m² y el más caro es el Amador Guerrero de Colón, cuya construcción cuesta $2,703.90 por m².	Para Gustvao Bernal, estos precios están duplicados. Haciendo la salvedad de que tiene sentido el costo mayor en el de Colón, porque ‘no es lo mismo construir en un área habilitada con acceso y otra es construir paralelamente a un hospital operativo'. Al tener que incorporar etapas paralelas, se incrementan los costos.	Aun así, Bernal sustenta que tras un análisis de la localización, accesos y grado de complejidad, los precios ‘razonables' deberían estar entre $1,200 y $1,400. Además de los ‘duplicados' precios iniciales, los sobrecostos vienen por la demora y las adendas incorporadas, mismas que Bernal calificó de insostenibles y negligentes. ‘Están manipulando esos atrasos solo para incrementar costos y extender los contratos, afectando al erario y a la atención de los enfermos', criticó.	Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, cuestiona lo que llama ‘las malditas adendas de la muerte' y pone un claro ejemplo: en el Hospital de Bugaba, no se contempló el pasadizo que lo conectaría con el antiguo hospital. ‘Ahora hay que hacer una adenda para agregar ese tramo que debió haber sido considerado en el diseño original', reclama Barés.	A su juicio, esas ‘fallas' se originan en las instancias administrativas de salud, desde el Minsa hasta la dirección de la Caja de Seguro Social, quienes son los responsables de hacer los pliegos de cargos. También culpa a la Contraloría, porque es quien debe auditar, hacer cumplir los contratos y aplicar las fianzas en los casos que amerite. ‘Ninguno ha hecho su trabajo. Y si no han aplicado las fianzas, hay dolo y sustracción de dinero', indicó.	Más comentado La llorona del 1 de septiembre del 2019 ‘Que viva la Revolución': el alzamiento de Cerro Tute ATP mantiene deudas desde hace cuatro años por casi dos millones de dólares que han obstaculizado la promoción del país Designan a Enrique Lau como nuevo director de la CSS Gobierno invierte $96,750 en toros de razas puras	Ver más Martinelli: ‘Lo único que no han hecho fue violarme sexualmente’. Futuro de Martinelli, en manos de Cortizo Polonia recuerda el comienzo de la II Guerra Mundial con las heridas aún abiertas Víctimas de ‘pinchazos' apelan mientras denuncian ‘venta' de fallo El drama de un migrante, un encuentro con la desesperanza y la muerte