miércoles 4 de septiembre de 2019 Hospitales, una historia de adendas, retraso y malos manejos El Estado está entre la espada y la pared. Por un lado, IBT Group, que construye cuatro hospitales hace ocho años y que por ‘equilibrio contractual' facturará casi el doble del precio original; y por otro, los pacientes que reclaman las nuevas instalaciones	Con la modalidad llave en mano, los contratos 182-2010, 184-2010 y 185-2010, correspondientes a estos tres hospitales, se adjudicaron a un precio global de $177.71 millones. Durante el quinquenio de Martinelli recibieron adendas adicionales que sumaron $61.03 millones para los tres hospitales, mientras que la administración de Varela le otorgó otras adendas por $69.53 millones.	La tercera adenda para el hospital de Metetí, por ejemplo, que fue la última por monto adicional que concedió el entonces ministro del Minsa de Martinelli, Javier Díaz, fue de $13.64 millones por un incremento de 8,976.92 metros cuadrados (m²), según cifras proporcionadas por el Minsa. Sin embargo, el exministro de Salud, Javier Terrientes, que sucedió a Díaz en el cargo una vez tomó posesión el presidente Varela, admitió que al iniciar las negociaciones con IBT para reactivar los trabajos —que estuvieron detenidos por más de seis meses en 2014— se dieron cuenta de que era muy grande para el área. ‘Vimos de qué manera se podían usar los espacios que probablemente no iban a ser necesarios', comentó. Para eso incluso buscó sumar al Instituto Gorgas y a Senacyt ‘para ver cómo se mejoraba eso'.	Con el Hospital Amador Guerrero de Colón, el más caro de los cuatro que construye IBT ($173.73 millones), Terrientes también develó una serie de anomalías que incluso ponían en riesgo la continuidad de la obra. Confirmó que incluso hubo un momento en que una de las bandas delincuenciales que operan en Colón se tomó el hospital, exigiendo pagos a los contratistas para llevar material y ejecutar las obras. ‘Sólo entraban los que ellos querían al hospital. Muchos proveedores salieron huyendo', continuó.	El metraje inicial para el hospital de Colón era de 39,720 m² y quedó en 51,415 m², según la empresa IBT. Mientras que el hospital Anita Moreno, de Los Santos, era de 24,034 m² y terminó en 44,867 m². Los de Bugaba y Metetí, iniciaron con 19,111 m² cada uno, y terminaron en 31,023 m² cada uno.	La diputada presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, Kayra Harding, adelantó que se formará una comisión intergubernamental para investigar todas las aristas del caso para entonces negociar con todos los elementos. La misma estará presidida por el viceministro Juan Antonio Ducruet, un representante de la Secretaría de Metas, de la Dirección de Infraestructura del Minsa, Asesoría Legal del Minsa y las comisiones de Infraestructura y Salud de la Asamblea.	Ver más Futuro de Martinelli, en manos de Cortizo Polonia recuerda el comienzo de la II Guerra Mundial con las heridas aún abiertas Víctimas de ‘pinchazos' apelan mientras denuncian ‘venta' de fallo Martinelli pide se cierren los casos que se mantienen abiertos en su contra Cientos acuden a feria en busca de empleo