Ответа Не последовало.
И не стесняйтесь обращаться к разделу комментариев ниже, если у вас возникнут дополнительные вопросы по этой теме. Ваши комментарии обогащают этот блог, и я ценю ваше мнение. Фото: Flickr / Andrew Mason. Статьи по теме 1. График проекта - это живой документ, в то время как базовый график заморожен. 2 График проекта является фактическим, в то время как Базовый график является планом. 3 График проекта является проектным документом, в то время как базовый график является частью Плана управления проектом. Примеры расписаний проектов. автор: Джинни Эдвардс • редактор: Мишель Макдоноу • обновлено: 30.06.2015. Расписание проекта - это полезный инструмент планирования и коммуникации для мониторинга и отчетности о ходе реализации проекта. Повторный базовый уровень предполагал 61-процентную рентабельность с пятипроцентным резервом при чистой эффективности в 56 процентов. При пятилетнем графике (с 2000 по 2004 финансовый год) повышение эффективности до 70% сокращает сроки примерно на девять месяцев. Повышение эффективности до 80% сокращает сроки примерно на 15 месяцев. 9/16 6.5 Сводка базовых затрат Сводка затрат по проекту представлена на рисунках 6-3, 6-4 и в таблицах с 6-1 по 6-5. Стоимость жизненного цикла проекта при пересмотренных базовых условиях оценивается в 1,35 миллиарда долларов, что означает экономию средств в размере 1,17 миллиарда долларов. Наиболее распространенными вариантами отображения расписания проекта являются сводная таблица, диаграмма Ганта и сетевая диаграмма. 1 Сводная таблица в самом простом виде представляет собой список действий с указанием задач и дат завершения. 2 Диаграмма Ганта - наиболее распространенная форма представления графика проекта. 1 График проекта является фактическим, в то время как Базовый график является планом. 2 График проекта является проектным документом, в то время как базовый график является частью Плана управления проектом. Проектная документация представлена ниже, в разделе 6.2. Раздел 6.3 содержит краткое описание подхода к реализации проекта. В разделе 6.4 представлен график реализации проекта; в разделе 6.5 представлены затраты. Раздел 6.6 включает описание подхода к резервированию проекта на случай непредвиденных обстоятельств. 1 Сводная таблица в самом простом виде представляет собой список действий с указанием задач и дат завершения. 2 Диаграмма Ганта - наиболее распространенная форма представления графика проекта. 3 Диаграмма Ганта может содержать большое количество информации и часто используется для визуального сравнения фактического прогресса с предполагаемыми или базовыми сроками завершения. Расписание может послужить средством коммуникации на раннем этапе для привлечения к проекту руководства высшего звена и внешних заинтересованных сторон. Расписание также полезно для проведения коллективного мозгового штурма на начальных этапах проекта для разработки логистики. Для получения дополнительной информации о расписаниях основных проектов продолжайте читать эту статью, в которой объясняется, как создать расписание основных проектов. 2. ПРИМЕРЫ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ Подготовка базовых показателей-Примеры базовых показателей эффективности Пример 34 6.0 БАЗОВЫЕ показатели ПРОЕКТА В этом разделе представлена краткая информация о базовых показателях проекта по стабилизации и деактивации PFP, которая была подготовлена межподрядной командой для поддержки ускоренного планирования проекта.
http://www.deepfriedbrainproject.com/2010/09/project-schedule-vs-schedule-baseline.html http://www.brighthubpm.com/templates-forms/49745-examples-of-project-schedules/ http://energy.gov/sites/prod/files/2013/05/f0/PM_PLAN_EXAMPLES_34-35.pdf http://energy.gov/sites/prod/files/2013/05/f0/PM_PLAN_EXAMPLES_34-35.pdf http://www.brighthubpm.com/templates-forms/49745-examples-of-project-schedules/ http://www.deepfriedbrainproject.com/2010/09/project-schedule-vs-schedule-baseline.html http://energy.gov/sites/prod/files/2013/05/f0/PM_PLAN_EXAMPLES_34-35.pdf http://www.brighthubpm.com/templates-forms/49745-examples-of-project-schedules/ http://www.brighthubpm.com/templates-forms/49745-examples-of-project-schedules/ http://energy.gov/sites/prod/files/2013/05/f0/PM_PLAN_EXAMPLES_34-35.pdf
пример базового расписания