CPM Network Diagram.jpg
en
CPM Network Diagram, Example of CPM Network Diagram

The critical path method (CPM) has proved a successful method for planning, organizing, and controlling projects. Initially, this management tool outlines the project graphically in the form of a network diagram. This representation, shown in Figure 12-3, illustrates:

* The required operational sequence,
* Which operations are concurrent, and 
* Which must be completed before others can be initiated. 
CPM operations are referred to as activities.

In Figure 12-3, an example of the application of CPM to the installation of a traffic control system, the activities necessary to complete the project are denoted by a line with an arrowhead. The circled numbers represent events which mark the beginning or completion of an activity. Dashed lines represent dummy activities which do not require any time but must be completed before another event can occur. The number below the activity represents the amount of time required to complete the activity. The critical path represents the project duration. In the example, the critical path is represented by the activities associated with events 1-11-15-19-23-27-29-31.

In the example, if activity 7-21 required a time of 10 instead of 8, then the critical path would become 7-21-23-27-29-31, because this sequence of activities would require a longer time. In this case, the receipt of mast arm poles would establish the critical path because they must be received before they can be set in place.
commons
en
CPM Network Diagram, Diagrams uploaded by User:Mdd, CPM diagrams
commons
ja
CPMネットワークダイヤグラム、CPMネットワークダイヤグラムの例 クリティカルパス法(CPM)は、プロジェクトの計画、編成、および制御に成功している。当初、この管理ツールは、プロジェクトをネットワーク図の形式でグラフィカルに概説する。図12-3に示されているこの表現は、必要な操作順序 * 、および他の操作を開始する前に完了する必要がある * のどれの操作は同時であるかを示している。CPMの操作はアクティビティと呼ばれる。図12-3では、CPMの交通管制システムの設置への適用例で、プロジェクトを完了するための活動は、矢印のある線で示される。円は活動の開始または完了を示すイベントを表す。ダッシュラインはダミー活動を表し、時間は必要ないが、別のイベントが発生する前に完了する必要がある。活動の完了に必要な時間を表す。クリティカルパスは、プロジェクトの期間を表す。クリティカルパスは、イベント1-11-15-19-23-27-29-31に関連する活動によって表される。たとえば、アクティビティ7-21が8ではなく10の時間を必要としていた場合、この一連のアクティビティはより長い時間を必要とするため、クリティカルパスは7-21-23-27-29-31になる。この場合、マストのアームポールのレシートは、設定する前に受信しなければならないため、クリティカルパスを確立する。
commons_translated
ja
CPMネットワークダイアグラム、User:Mddによるアップロードされたダイアグラム、CPMダイアグラム
commons_translated
chosen people concurrent operation graphically depressing depressive depressive disorder