title: Registre des risques
text: # Registre des risques
  
  Un registre des risques ( PRINCE2 ) est un document utilisé comme outil de gestion des risques et pour assurer la conformité réglementaire agissant comme un référentiel pour tous les risques identifiés et comprend des informations supplémentaires sur chaque risque, par exemple, la nature du risque, la référence et le propriétaire, les mesures d'atténuation. Il peut être affiché sous forme de nuage de points ou de tableau.
  
  La norme ISO 73:2009 Gestion des risques — Vocabulaire définit un registre des risques comme un « enregistrement d'informations sur les risques identifiés ».
  
  ## Exemple
  
  Registre des risques du projet "soirée barbecue" avec quelqu'un d'inexpérimenté manipulant le gril, à la fois sous forme de tableau (ci-dessous) et sous forme de tracé (à droite).
  
  | Catégorie | Nom | ID RBS | Probabilité | Impact | Atténuation | Contingence | Score de risque après atténuation | Action par | Quand agir |
  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | Invités | Les invités trouvent la fête ennuyeuse | 1.1. | bas | moyen | Invitez des amis fous, fournissez suffisamment d'alcool | Sortez le karaoké | 2 | | dans les 2h |
  | Invités | Bagarre ivre | 1.2. | moyen | bas | N'invitez pas d'amis fous, ne fournissez pas trop d'alcool | Appeler le 17 | X | | Immédiatement |
  | Nature | Pluie | 2.1. | bas | haute | Faites la fête à l'intérieur | Déplacez la fête à l'intérieur | 0 | | dans les 10 minutes |
  | Nature | Feu | 2.2. | plus haut | plus haut | Commencez la fête avec des instructions sur ce qu'il faut faire en cas d'incendie | Mettre en œuvre le plan de réponse approprié | 1 | Tout le monde | Selon le plan |
  | Aliments | Pas assez de nourriture | 3.1. | haute | haute | Avoir un buffet | Commander une pizza | 1 | | 30 min |
  | Aliments | La nourriture est gâtée | 3.2. | haute | plus haut | Conservez les aliments au congélateur | Commander une pizza | 1 | | 30 min |
  
  ## Terminologie
  
  Un registre des risques peut contenir de nombreux éléments différents. Il existe des recommandations pour le contenu du registre des risques faites par le Project Management Institute Body of Knowledge ( PMBOK ) et PRINCE2. L'ISO 31000:2009 n'utilise pas le terme registre des risques, mais indique que les risques doivent être documentés.
  
  Il existe de nombreux outils différents qui peuvent servir de registres des risques, des suites logicielles complètes aux simples feuilles de calcul. L'efficacité de ces outils dépend de leur mise en œuvre et de la culture de l'organisation.
  
  Un registre des risques typique contient :
  
  * Une catégorie de risque pour regrouper des risques similaires
  * Le numéro d'identification de la structure de répartition des risques
  * Une brève description ou un nom du risque pour faciliter la discussion du risque
  * L' impact (ou la conséquence ) si l'événement se produit réellement évalué sur une échelle entière
  * La probabilité ou la vraisemblance de son apparition évaluée sur une échelle entière
  * Le score de risque (ou notation de risque ) est la multiplication de la probabilité et de l'impact et est souvent utilisé pour classer les risques.
  * Les étapes d'atténuation courantes (par exemple, dans les projets informatiques) sont l'identification, l'analyse, la réponse planifiée, la surveillance et le contrôle.
  
  Le registre des risques est dit « qualitatif » si les probabilités sont estimées en les hiérarchisant, de « fort » à « faible » impact. C'est ce qu'on appelle « quantitatif », tant l'impact que la probabilité sont chiffrés, par exemple un risque peut avoir un impact de « 1 million de dollars » et une probabilité de « 50 % ».
  
  Réponse contingente - les mesures à prendre si l'événement à risque se produit réellement.
  
  Contingence - le budget alloué à la réponse contingente
  
  Déclencheur - un événement qui entraîne lui-même la survenance de l'événement à risque (par exemple, l'événement à risque peut être « inondation » et « fortes pluies » le déclencheur)
  
  ## Critiques
  
  Bien que les registres des risques soient des outils couramment utilisés non seulement dans les projets et programmes, mais aussi dans les entreprises, des recherches ont montré qu'ils peuvent entraîner des dysfonctionnements. Par exemple, le registre des risques de Toyota a répertorié les risques de réputation causés par les dysfonctionnements de la Prius, mais l'entreprise n'a rien fait. Les registres des risques conduisent souvent à une prise de décision rituelle, à l'illusion de contrôle, et au sophisme du concret mal placé : confondre la carte avec le territoire. Cependant, s'ils sont utilisés avec bon sens, les registres des risques sont un outil utile pour stimuler le débat et la coopération interdisciplinaire.
  
  