Som nämndes inledningsvis i fallbeskrivningen så är Destination 2011 ett så kallat samverkanseller partneringprojekt. Nackdelen – om syftet är att teoretisera – utgörs samtidigt av att framställan är både detaljerad och specifik vilket innebär att den riskerar att ha låg ” simplicity ” och ” generality ” (Langley 1999:706). Det vill säga att exempelvis löpande säkerställa framtagandet av underlag och upprätthållandet av funktionsoch kvalitetskrav i enlighet med kontraktets ramar. Hans, som arbetar som resursplanerare, uttrycker hur det i projektets inledningsskeda var ” så jäkla tajt ”, Roland [inköpare] förklarar hur det initialt var för lite tid för att det skulle var möjligt att hinna få leveranser av linjematerial och Roger [platssamordnare] uppger att den största utmaningen var att bli klar i tid. Gert-Olof Boström CAD Adoption in the Swedish Architectural Industry. […] exempelvis i Åre-området där är det ju ytterst vanligt just nu att folk planerar att stycka av tomter, eller håller på med tomtförsäljning. Som tidigare nämndes så arbetar ytterligare en inköpare parallellt med Roland men med ett speciellt fokus på att köpa in ” opto-material ”. En av de intervjuade deltagarna uppger att han inte tror att projektet skulle fungera om det inte vore för att, som han uttrycker det, ” är rätt folk med i projektet ”. Viktigt att initialt påpeka är även att det inte handlar om helt vattentäta skott mellan de olika kategorierna utan att vissa samordningsmekanismer innefattas i mer än en kategori då de exempelvis både kan bidra till att skapa styrning men även struktur. Maj-Britt Johansson Lindfors Organisationers ideologiska ansikten. The project – called Destination 2011 – corresponds to an investment of € 100-110 million and aims at securing Jämtkraft ’ s power distribution from severe weather conditions in order to minimize the risk of power blackouts. Han förklarar hur han och entreprenörerna har löpande kontakt minst en, oftast flera gånger per dag men att detta är lite beroende på hur mycket de har att göra för tillfället. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen.