Now, this we are already familiar with and I am not going to spend time on this, we find that the normal duration of the project is 16 days and 1-2-4-5-6 is the critical path, that is, our critical path runs like this - 1, 2, 4, 5 and 6. So, the activities A, C, E, and G are critical.
இப்போது,   இது நமக்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது, நான் இதற்கு நேரத்தை செலவிடப் போவதில்லை, திட்டத்தின் இயல்பான காலம் 16 நாட்கள் மற்றும் 1-2-4-5-6 என்பது விமர்சன பாதை, அதாவது, விமர்சன பாதை இது போன்று - 1, 2, 4, 5 மற்றும் 6 இயங்குகிறது. எனவே, A, C, E மற்றும் G செயல்பாடுகள் விமர்சனமானவை.