So, if we bring it to 13 days, now if we want to reduce the project by 1 more day, we have to ensure that we also account for the cost slopes in activities B and F and then try to see if we can get a better cost than a 1,46,000. In order to do that, we come to this table, where we have now included activities B and F, earlier we were working only with C and E, now, we are working also with B and F.
எனவே, இதை 13 நாட்களாகக் கொண்டுவந்தால், இப்போது திட்டத்தை இன்னும் 1 நாள் குறைக்க விரும்பினால், B மற்றும் F செயல்பாடுகளில் செலவு சரிவுகளையும் உறுதிப்படுததி நாம் கணக்கிட வேண்டும், பின்னர் 1,46,000 ஐ விட சிறந்த செலவு நாம் பெற முடியுமா என்று பார்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். அதைச் செய்வதற்காக, நாம் இந்த அட்டவணைக்கு வருகிறோம், இப்போது B மற்றும் F செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியுள்ளோம், முன்பு நாம் C மற்றும் E உடன் மட்டுமே பணிபுரிந்தோம் இப்போது,   நாம் B மற்றும் F உடன் கூட வேலை செய்கிறோம்.