Now, again, the discussion that the activities along all the paths have to be crashed simultaneously and only then that duration of the project can be reduced from 11 to 10 - this takes us to the discussion that what are the possibilities?
இப்போது,   மீண்டும், அனைத்து பாதைகளிலும் உள்ள செயல்பாடுகள் ஒரே நேரத்தில் செயலிழக்கப்பட்ட வேண்டும், அப்போதுதான் திட்டத்தின் கால அளவை 11 இல் இருந்து 10 ஆக குறைக்க முடியும் - இதன் சாத்தியக்கூறுகள் என்ன? என்ற விவாதத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது.