And the cost structure is not linear, they are either quadratic or some polynomial sort of thing and the inter relationship I have taken in a simple terms and I have basically considered one or three different instances how you can reduce the duration of any activity and what is the overall consequence on the critical path, whether the critical path remains as it is or more activities or set of activities now become critical.
వ్యయ నిర్మాణం సరళమైనది కాదు, అవి చతురస్రాకార లేదా కొన్ని బహుపది విధమైనవి మరియు నేను వాటి మధ్య సంబంధాన్ని సరళంగా తీసుకున్నాను మరియు నేను ప్రాథమికంగా ఒకటి లేదా మూడు వేర్వేరు సందర్భాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా కార్యాచరణ యొక్క వ్యవధిని ఎలా తగ్గించగలరు మరియు క్రిటికల్ పాత్ లో మొత్తం పర్యవసానం ఏమిటి,క్రిటికల్ పాత్ ఉందా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కార్యకలాపాలు లేదా కార్యకలాపాల సమితి ఇప్పుడు క్లిష్టమైనదిగా మారింది.