So we talked about all of these curves earlier, where over the life cycle of a project, so if this is time and this is money, money or control, over the life cycle of the project you start spending more and more money but your level of control keeps coming down because once you have made decisions, once you have designed, you have tendered out, you have procured material, you spend money, very difficult to go back on these projects, so over a period of time, your level of control comes down and the amount of money you spent increases.
ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ വളവുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, അവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ജീവിത ചക്രത്തിൽ, സമയമോ പണമോ നിയന്ത്രണം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ നിയന്ത്രണം തീരുമാനങ്ങൾ കുറയുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ടെൻഡർ ചെയ്തു, മെറ്റീരിയൽ ശേഖരിച്ചു, പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്, അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ നില നിയന്ത്രണം കുറയുകയും നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച പണത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.