These are the 3 paths in this network, comprising of activities A, D on one side, B, E on the other and C, F is the third and the critical path is B-E, this takes 6 and 6, 12 days; this takes 10 days, and this is 9. Since we are looking at the maximum of these, the critical path is B-E, which is 12 days long.
இந்த நெட்வொர்க்கில் உள்ள 3 பாதைகள், ஒருபுறம் A, D, மறுபுறம் B, E மற்றும் C, F மூன்றாவது மற்றும் விமர்சன பாதை B-E ஆகும், இது 6 மற்றும் 12 நாட்கள் ஆகும்; இது 10 நாட்கள் ஆகும், மேலும் இது 9 ஆகும். நாம் இவற்றின் அதிகபட்சத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதால், விமர்சன பாதை B-E 12 நாட்கள் நீளமானது.