So this S curve which is there in front of you is exactly the same here you have the elapsed time, duration along the X axis, the cumulative cost is given on the Y axis and the overall project in general cost so consider the early start and the late start you have basically fitted the best fit line between both of them, such that you are able to utilize the resources on an optimum average value.
కాబట్టి మీ ముందు ఉన్న ఈ S వక్రరేఖ ఇక్కడ మీకు సరిగ్గా అదే గడిచిన సమయం,X అక్షం వెంట వ్యవధి, క్యుములేటివ్ కాస్ట్ Y అక్షం మీద ఇవ్వబడుతుంది మరియు సాధారణ వ్యయంలో మొత్తం ప్రాజెక్ట్. కాబట్టి ఎర్లీ స్టార్ట్ మరియు లేట్ స్టార్ట్ లను పరిగణించండి,మీరు ప్రాథమికంగా రెండింటి మధ్య ఉత్తమమైన ఫిట్ లైన్  ఏర్పరిచారు, అంటే మీరు వనరులను వాంఛనీయ సగటు విలువలో ఉపయోగించుకోగలుగుతారు.