So, since A has the minimum cost slope, let us try to crash activity A by 1 day and this requires an additional cost in terms of direct cost, which is equal to the cost slope of activity A, but it also results in a saving of 1 day, which is equal to the indirect cost of the project itself.
A குறைந்தபட்ச செலவு சாய்வைக் கொண்டுள்ளதால், 1 நாளில் செயல்பாட்டை செயலிழக்க முயற்சிப்போம், இதற்கு அடிப்படையில் நேரடி செலவின்படி கூடுதல் செலவு தேவைப்படுகிறது, இது A செயல்பாட்டின் செலவு சரிவுக்கு சமம், ஆனால் இதனால் 1 நாள் சேமிப்பு விளைகிறது, இது திட்டத்தின் மறைமுக செலவுக்கு சமம்.