Now, we have crashed the project by changing the duration of activity A to 15, in the direct cost and indirect cost the sum of this is 152 which is 4000 lower than the previous total cost.
இப்போது, A செயல்பாட்டின் கால அளவை 15 ஆக மாற்றுவதன் மூலம் திட்டத்தை செயலிழக்கச் செய்துள்ளோம், நேரடி செலவு மற்றும் மறைமுக செலவின் மொத்தத் தொகை 152 ஆகும், இது முந்தைய மொத்த செலவை விட 4000 குறைவாகும்.