ಮತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು PERT ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಲಿಎಸ್ಟ್ - ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ , ಅರ್ಲಿಎಸ್ಟ್ - ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ , ಸ್ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ , ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಇವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್  ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
மேலும், நாம் PERT வரைபடத்தை வரைந்தவுடன், earliest - லேட்டஸ்ட் தொடக்க நேரங்கள், earliest - லேட்டஸ்ட் நிறைவு நேரங்கள், ஸ்லாக் டைம் , க்ரிட்டிக்கல் பாத் மற்றும் பலவற்றை நாம் கணக்கிட முடியும். மேலும், இவை முடிந்ததும், செயல்படுத்தல் கட்டத்தில் நுழைய ப்ராஜெக்ட் தயாராக இருக்கும்.