As far as other activities are concerned, A, C and E, they can be crashed by different amounts; A can be crashed by 1 day, C can be crashed by 2 days and E can be crashed by 3 days, provided we are willing to put in a certain amount of additional resources, and that is where we have to find out the cost slope.
மற்றசெயல்பாடுகளைப் பொருத்தவரை, A, C மற்றும் E, அவை வெவ்வேறு அளவுகளால் செயலிழக்கப்படலாம்; ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கூடுதல் வளங்களை வைக்க நாம் தயாராக இருந்தால், A ஐ 1 நாளில் செயலிழக்கச் செய்யலாம், C ஐ 2 நாட்களில் செயலிழக்கப்படலாம் மற்றும் E ஐ 3 நாட்களில் செயலிழக்கப்படலாம், மேலும் அதனால் தான் நாம் செலவு சரிவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.