From our analysis given here, the duration of the project is governed by the critical path B-E, and since the cost to crash E by 1 day is lower than that of B, activity E should be crashed first.
இங்கே கொடுக்கப்பட்ட நம் பகுப்பாய்விலிருந்து, திட்டத்தின் காலம் B-E என்ற விமர்சன பாதையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, மேலும் E ஐ 1 நாள் வீழ்த்துவதற்கான செலவு B ஐ விட குறைவாக இருப்பதால், செயல்பாடு E முதலில் செயலிழக்கப்பட வேண்டும்.