இதன் பொருள், திருத்தப்பட்ட செலவுக் கணக்கீட்டைப் பொருத்தவரை, திருத்தப்பட்ட திட்டச் செலவு 1,56,000+2,000 ஆகிறது, Which means, that as far as the revised cost calculation is concerned, the revised project cost becomes 1,56,000 plus 2,000, which is the cost slope of activity A, minus 6,000 which is the indirect cost for 1 day, and that is 1,52,000 which is lower than 1,56,000. So, basically, we have a table like this where we say that if you are completing the project in 16 days, which was the normal duration, the direct cost was 60, indirect cost was 96 and the total was 156 in thousands.
இது A செயல்பாட்டின் செலவு சரிவு கழித்தல் 6,000, இது 1 நாளுக்கு மறைமுக செலவு, மேலும் அது 1,52,000, இது 1,56,000 ஐ விடக் குறைவு. எனவே, அடிப்படையில், இது போன்ற ஒரு அட்டவணை நம்மிடம் உள்ளது, அங்கு நீங்கள் 6 நாட்களில் திட்டத்தை முடிக்கிறீர்கள் என்றால், இது சாதாரண கால அளவு, நேரடி செலவு 60, மறைமுக செலவு 96 மற்றும் மொத்தம் ஆயிரக்கணக்கான 156 ஆகும்.