So as that shifting on an activated job can be done with four days of float for activity C a delay of three days will not affect the overall length of the project if you go back to the last slide which is again iam mentioning two thirty third slide you will understand that is true .
ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. C ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊನೆಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.