So, that analysis is shown here, given that the cost slope of activity E is 3000; the revised project cost becomes a 152000 plus 3000 minus 6,000 and we have a lower number, that is, a 1,49,000, which means that we revise the table that was shown last time in this form now.
எனவே, அந்த பகுப்பாய்வு இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, E செயல்பாட்டின் சாய்வு 3000; திருத்தப்பட்ட திட்ட செலவு 152000+3000-6,000 ஆக மாறுகிறது, மேலும் நம்மிடம் குறைந்த எண், அதாவது 1,49,000 உள்ளது, அதாவது இந்த வடிவத்தில் கடைசியாக காட்டப்பட்ட அட்டவணையை இப்போது திருத்துகிறோம்.