By doing reallocation of resources and leveling resources, we try to rationalize the resource deployment over the period of time and that is done with non-critical activities, because the duration of the project is governed by critical activities.
வளங்களை மறு ஒதுக்கீடு செய்வதன் மூலமும், வளங்களை அளவிடுதல் மூலமும், வள வரிசைப்படுத்தலை கால இடைவெளியில் பகுத்தறிய முயற்சிக்கிறோம். அது விமர்சனமற்ற செயல்களால் செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் காலம் திட்டத்தின் விமர்சன செயல்பாடுகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.