So differ two different sceneries considering there is a penalty of twenty some monetary unit whatever it is required for overshooting the stipulated time the duration of the project which is thirty one days so due to some unavoidable circumstances let us consider the time duration for activity B increases from two four to three days increase to four from the three days then incremental cost would be the number of days is one.
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಲವು ವಿತ್ತೀಯ ಘಟಕದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಅದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು B ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವು ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.