In our project example which we just consider we can determine the critical path by linking the nodes with no floats that means if the floats is zero obviously it means that there is no leave way of changing the duration or the end of those particular activity or jobs.
ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು,ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರರ್ಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯ.