There are 2 critical paths and the activities along both paths have to be crashed simultaneously by 1 day and only then the total duration of the project will reduce from 13 to 12.
2 விமர்சன பாதைகள் உள்ளன மற்றும் இரு பாதைகளிலும் உள்ள செயல்பாடுகள் ஒரே நேரத்தில் 1 நாளுக்குள் செயலிழக்கப்பட வேண்டும், அப்போதுதான் திட்டத்தின் மொத்த காலம் 13 இருந்து 12 ஆகக் குறையும்.