So until we have done the calculation for the early start ES EF is early finish LS is late start and LF is late finish we cannot be certain which activities have floats associated with them and which do not have any slacks associated with them using this information to determine the project critical path such as the critical path is the network path with no activity floats as that is critical to understand that any delay in those particular activities would definitely have an negative impact on finishing the time duration of the project.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ES, EF ಮುಂಚಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, LS ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು LF ತಡವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು,ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜಾಲಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.