The steps are: identify the critical path or paths of the network and the corresponding activities, determine the project cost, find the cost slope of critical activities, rank the critical activities in ascending order of the cost slope and crash the activities in the critical path as per the ranking.
படிகள்: நெட்வொர்க் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விமர்சன பாதை அல்லது பாதைகளை அடையாளம் காணவும், திட்டச் செலவைத் தீர்மானிக்கவும், விமர்சன செயல்பாடுளின் செலவு சாய்வைக் கண்டறியவும், விமர்சன செயல்பாடுகளின் செலவுச் சாய்வை ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்தவும் மற்றும் விமர்சன பாதையில் தரவரிசைப்படி செயல்பாடுகளை செயலிழக்கவும்.