We have crashed A from 3 to 2 and now, we have crashed E to 4 days and the project duration has become 14 and the cost is at 1,49,000, and if we do the network analysis at this point in time, we still find that the critical activities are A, C, E and G.
நாம் A ஐ 3 இருந்து 2 க்குள், இப்போது   E 4 நாட்களுக்குள் செயலிழத்து விட்டோம் மேலும் திட்ட காலம் 14 ஆகிவிட்டது மற்றும் செலவு 1,49,000 ஆக உள்ளது, இந்த நேரத்தில் நெட்வொர்க்கைப் பகுப்பாய்வு செய்தால், நாம் இன்னும் விமர்சன நடவடிக்கைகள் A, C, E மற்றும் G என்று காணலாம்.