Which we just discussed the path A, D, I ,J has four days of float that means four days can be utilised for trying to read that in case of emergency or some changes in the activity start and finish as taken place for this for the sets of activities which are there on the non critical path.
ನಾವು ಈಗ A, D, I, J ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತೆ ಮುಗಿಸಲು ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗುಂಪಿಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.