Now in this discussion the fully crashed project network is shown as just discussed, the critical path is unchanged fully crushing all the activities at one go, so in the first initial problem which we discussed we had basically taken one activity at a time and then seen that at the fag end all the activities which were there were taken in such a way that all the paths were critical and they had to be basically tackled on a collective sense.
ఇప్పుడు ఈ చర్చలో పూర్తిగా క్రాష్ అయిన ప్రాజెక్ట్ నెట్ వర్క్ చర్చించినట్లుగా చూపబడింది, క్రిటికల్ పాత్ మారదు అన్ని కార్యకలాపాలను ఒకేసారి అణిచివేస్తుంది,కాబట్టి మేము చర్చించిన మొదటి ప్రారంభ సమస్యలో మేము ప్రాథమికంగా ఒక సమయంలో ఒక కార్యాచరణను తీసుకున్నాము, ఆపై ఫాగ్ చివరలో అక్కడ ఉన్న అన్ని కార్యకలాపాలు అన్ని మార్గాలు క్లిష్టమైనవిగా తీసుకోబడ్డాయి మరియు వారు ప్రాథమికంగా సమిష్టి కోణంలో పరిష్కరించుకోవాలి.