So, if we redraw this network and say that instead of 3, this activity has been completed in 2 days, we find that there is no change in the critical path in the network, which continues to be having activities A, C, E and G even though the project duration has come down to 15 days and the cost has come down to 1,52,000.
எனவே, இந்த நெட்வொர்க்கை மீண்டும் வரைந்து, 3 க்கு பதிலாக, 2 நாட்களில் இந்த செயல்பாடு நிறைவடைந்தது என்று சொன்னால், நெட்வொர்க்கில் விமர்சன பாதையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதைக் காண்கிறோம், திட்டத்தின் காலம் 15 நாட்களாக குறைந்து, செலவு 1,52,000 ஆகக் குறைந்து விட்டாலும் தொடர்ந்து A, C, E மற்றும் G செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கும்.