It makes no sense to just crash an activity, whether it is C or E, based on its cost slope, because then, this path here will still remain critical and we will not get any reduction in the project time.
செலவு சரிவின் அடிப்படையில் ஒரு செயல்பாட்டை செயலிழக்கச் செய்வதில் அர்த்தமில்லை, C யோ அல்லது E யோ, ஏனெனில், அப்படியானால், இங்கே இந்த பாதை இன்னும் விமர்சமானதாகவே இருக்கும், மேலும் திட்ட நேரத்தில் எந்தக் குறைப்பும் நமக்கு கிடைக்காது.