ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯು ಮುಗಿಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
కాబట్టి, మూడు వందల అరవై వ స్లయిడ్ లో, ముప్పై రెండు వారాలలో ప్రాజెక్ట్ ముగుస్తుందని మీరు నిర్ధారించాలనుకుంటే, ముప్పై రెండవ వారం లేదా అంతకు ముందు వరకు నార్మల్ కర్వ్ కింద తగిన ప్రాంతాన్ని మేము గుర్తించాల్సి ఉంటుంది.