In the GANTT Chart we must know the dependence between jobs and activities and tasks so those dependence structures considering what concept we are using whether is end to end, end to start, start to start or start to end should be considered in a very clear cut manner. We must know the respective job activity task early start and late start time so these are important considering which concept you have following.
GANTT చార్ట్ లో మనం జాబ్ల మరియు కార్యకలాపాలు మరియు పనుల మధ్య ఆధారపడటం తప్పక తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ డిపెండెన్స్ స్ట్రక్చర్ లు మనం ఏ కాన్సెప్ట్ ను ఉపయోగిస్తున్నామో దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎండ్ టు ఎండ్, ఎండ్ టూ స్టార్ట్, స్టార్ట్ టు స్టార్ట్, స్టార్ట్ టు ఎండ్ పద్ధతి సంబంధిత జాబ్ యాక్టివిటీ టాస్క్ ముందుగానే ప్రారంభంలో మరియు ఎర్లీ స్టార్ట్ మరియు లేట్ స్టార్ట్ గురించి మనం తప్పక తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ ను ఫాలో అవుతున్నారో పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇవి ముఖ్యమైనవి.