And, we note that till day 13, activity A, that has a resource requirement of only 2 is carried out and that is not a problem because the maximum available resources is 8. Now, on day 14, however, the resources need to be allocated to activities D, B and C, if they have to start on their respective ESTs.
மேலும், 13 ஆம் நாள் வரை, 2 மட்டுமே வள தேவை உள்ள செயல்பாடு A, மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் மற்றும் அது ஒரு பிரச்சனையல்ல, ஏனெனில் கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச வளங்கள் 8 ஆகும். இருப்பினும், இப்போது,   14 ஆம் நாள், D, B மற்றும் C செயல்பாடுகள் அந்தந்த EST களில் தொடங்க வேண்டும் என்றால் அவைகளுக்கு வளங்களை ஒதுக்க வேண்டும்.