The critical path becomes 39, the overall project duration reduces by 1 day with an expense of 500 and the critical path does not change because the other critical path is 38.
ક્રિટિકલ પાથ 39 બની જાય છે, એકંદર પ્રોજેક્ટ સમયગાળો 500 ના ખર્ચ સાથે 1 દિવસ ઘટાડે છે અને ક્રિટિકલ પાથ બદલાતો નથી કારણ કે અન્ય પાથ 38 છે.