તેથી, જો તમને લાગે કે ક્રિટીકલ ટાસ્ક વિલંબિત થઈ રહ્યા છે, તો પછી પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે તમે કેટલાક સંસાધનો સ્વિચ કરી શકો છો, તમે કેટલાક સંસાધનો ને બદલી શકો છો, કેટલાક સ્ટાફ ને નોન-ક્રિટીકલ ટાસ્ક માં થી ક્રિટીકલ ટાસ્ક તરફ લગાવી શકો છો, જેથી તમામ માઈલસ્ટોન પ્રોજેક્ટ ડેડલાઈન સુધી માં પૂર્ણ થઈ શકે.
त्यामुळे तुम्हाला जर असे आढळून आले की जोखमीच्या क्रियांना दिरंगाई होते आहे तर प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून तुम्हाला काही जोखमीच्या क्रियांना जोडावे लागेल तुम्हाला काही प्रमाणात स्त्रोत आणि मनुष्यबळ कमी जोखमीच्या कामांकडून अधिक जोखमीच्या कामांकडे वळवावे लागेल.