The project manager looks at each task or activity and finds out how much flexibility he has, in particular you can find how much he can delay the activity the starting of the activity without really affecting the project completion date.
પ્રોજેક્ટ મેનેજર દરેક કાર્ય અથવા પ્રવૃત્તિને જુએ છે અને જુએ છે કે તેની પાસે કેટલી સુગમતા છે, ખાસ કરીને તે જુએ છે કે પ્રોજેક્ટ ની સમાપ્તિની તારીખને અસર કર્યા વિના કોઈ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં કેટલું મોડું થઈ શકે છે.