So, that value will be assigned it to a task or the planned what the forecasted the cost we can say the estimated cost that the assigned value is the original budgeted cost for a particular item or a particular task we can say and it is known as planned value or it is also known as budgeted cost of work schedule or BCWS.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.