You will see automatically the late finish if I am going from there backward pass method would be fourteen such that the late start would exactly match the day zero based on the fact when the actual activity or the set of activity for the whole project starts.
నేను బ్యాక్వర్డ్ పాస్ పద్ధతిలో వెళుతున్నట్లయితే, ఇది పద్నాలుగు. కాబట్టి లేట్ స్టార్ట్ అనేది కచ్చితంగా 0 వ రోజు ని తెలుస్తుంది, అంటే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కోసం వాస్తవ కార్యాచరణ లేదా కార్యాచరణ సమితి మొదలయ్యే వాస్తవం ఆధారంగా లేట్ స్టార్ట్ అనేది 0 వ రోజుకి సరిగ్గా సరిపోతుంది.