Representing this project as an activities-on-arrow network, we can find out that if A is done in 50 days, C is done in 30 days, B is done in 20, and D also in 20; the earliest that the project can be completed is 80 days, because this path is now the critical path.
இந்த திட்டத்தை ஒரு அறோ நெட்வொர்க்காகக் குறித்து, A 50 நாட்களில் செய்யப்படுகிறது, C 30 நாட்களில் செய்யப்படுகிறது, B 20 நாட்களில் செய்யப்படுகிறது, மற்றும் Dயும் 20 நாட்களில் செய்யப்படுகிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்கலாம்; முன்பு இந்த திட்டத்தை 80 நாட்களில் முடிக்க முடியும், ஏனெனில் இந்த பாதை இப்போது விமர்சன பாதையாக உள்ளது.