So, far not started a task that has not started yet is assigned initially an earned value of zero and then when it has been completed, then the project this task as well and hence the project is credited with the original planned value of for that task.
সুতরাং, এখনও কোনও কাজ শুরু করা হয়নি যা এখনও শুরু হয় নি এমন ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে একটি অর্জিত মূল্য শূন্য নির্ধারিত হয় এবং তারপরে এটি শেষ হয়ে গেলে, প্রকল্পটিও তেমনি এই কার্যটির জন্যও প্রকল্পের মূল পরিকল্পনামূলক মান হিসাবে জমা হয়।