So, A B and F these are the successor node at the start node, start and finish are dummy nodes, duration is 0, start date of start task is day 0. And, then A takes 6 weeks, B takes 4 weeks, F takes 10 weeks that we can get from the table that has been given and for every task we write the name of the task and also the duration.
તેથી, A, B અને F આ સ્ટાર્ટ નોડ ના અનુગામી નોડ છે, સ્ટાર્ટ અને ફિનિશ ડમી નોડ્સ છે, અવધિ 0 છે, પ્રારંભ કાર્યની પ્રારંભ તારીખનો દિવસ, 0 છે. અને, પછી A 6 અઠવાડિયા લે છે, B 4 અઠવાડિયા લે છે, F 10 અઠવાડિયા લે છે કે જે આપેલ છે તે ટેબલમાંથી મેળવી શકીએ છીએ અને દરેક કાર્ય માટે આપણે કાર્યનું નામ અને સમયગાળો પણ લખીએ છીએ.