So, that is why it said that at the end of week 2 he decides that he felt that obtained a user requirements cannot be completed until what Tuesday of week 6 and hence he therefore, extends that activity line diagonally to reflect this.
ಆದ್ದರಿಂದ 2ನೆಯ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು 6ನೆಯ ವಾರದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಅವನು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.