So continuing in the three sixtieth slide so therefore, if you wanted to determine the probability of that the project would finish no later than thirty two weeks we would need to determine the appropriate area under the normal curve upto the completion date on or before thirty two.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರುನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯು ಮುಗಿಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಧರಿಸಿ.