This should have been 50 percent complete and it is only 25 percent complete because it is started a month later, because of the delay again in completing C, which was the preceding activity for E.
இது 50% முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மேலும் இது 25% மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் இது ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு துவங்கப்பட்டது, இது ஏனென்றால் C யின் நிறைவில் மீண்டும் ஏற்பட்ட தாமதம், இது E க்கு முந்தைய நடவடிக்கை ஆகும்.