For the activity job tasks are as follows A does not have any so obviously means zero it has to be on the critical path B has eight C, D, E all of them have zero which means as you actual can understand and you can rightly point out the critical path would consists of the job in the activities which are in sequence as A, C, D, E so this eight means the number of slack.
A జాబ్ కి స్లాక్ ఏదీ లేదు, స్పష్టంగా సున్న అంటే అది క్రిటికల్ పాత్ లో ఉండాలి, జాబ్B కి, ఎనిమిది స్లాక్, C, D, E అన్నిటికీ 0 ఉన్నాయి, అంటే మీరు వాస్తవంగా అర్థం చేసుకోగలరు మరియు మీరు సరిగ్గా చేయవచ్చు. క్రిటికల్ పాత్ లో A, C, D, E గా ఉండే కార్యకలాపాలలో జాబ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎనిమిది అంటే స్లాక్ సంఖ్య.