So, the original project network would most probably have been drawn up assuming ideal conditions on normal working practices; while you have considered the while you will have drawn the what original project network or the activity network; there we have assumed two important things that the project is running under ideal conditions and normal working practices are followed, but I in practice that will not happen.
તેથી, મૂળ પ્રોજેક્ટ નેટવર્ક સંભવત: આદર્શ પરિસ્થિતિઓ અથવા સામાન્ય કાર્યકારી પદ્ધતિઓ ધારીને બનાવવામાં આવ્યું છે. આપણે બે મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધારી છે કે પ્રોજેક્ટ આદર્શ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ ચાલે છે અને સામાન્ય કામ કરવાની પદ્ધતિઓ નું પાલન કરવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યવહારમાં આમ થશે નહીં.