So that is why I wanted to mention that, so based on that the total number of days is twenty two so the critical paths if you can find out they would be immediately very apparent from the total slack and a free slack which is there, so if you see their total slack and the free slack for A as shown in the slide A is total slack three slightly zero if you see D total slack free slack is zero if you see G the total slack and free slack is zero.
అందువల్ల నేను ప్రస్తావించాలనుకున్నాను, దాని ఆధారంగా మొత్తం రోజుల సంఖ్య ఇరవై రెండు. కాబట్టి క్రిటికల్ పాత్ లను మీరు కనుగొన గలిగితే, అవి మొత్తం స్లాక్ మరియు ఉచిత స్లాక్ నుండి వెంటనే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి,అవి అక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు మొత్తం స్లాక్ మరియు స్లైడ్ A లో చూపిన విధంగా ఉచిత స్లాక్ చూస్తే, A మొత్తం స్లాక్ మూడు ఉచిత స్లాక్ కొద్దిగా సున్నా. మీరు చూస్తే D మొత్తం స్లాక్ ఉచిత స్లాక్ సున్నా .