So if you have basically delayed your project for five days  and less then this calculation which is shown here considering the dependent structure is therefore  the probability and the delays or the number of days is as given here.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ അഞ്ച് ദിവസവും അതിൽ കുറവും കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആശ്രിത ഘടന കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ സാധ്യതയും കാലതാമസമോ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമോ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.