The only case is that when there are more than one successor for a node, the latest completion time should be equal to the smallest of the latest start time of both the successors; this is the only thing that we must be careful.
ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವೆಂದರೆ ನೋಡ್  ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯವು ಎರಡೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು; ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ಇದು.