Рассмотрены вопросы создания системы календарного планирования конструкторско-технологической подготовки мелкосерийного машиностроительного производства (КТТП), использующей технологию управления потоками работ (Workflow). Обосновывается, что в условиях мелкосерийного машиностроения необходим автоматизированный синтез Workflow-диаграмм, для чего предложена формальная модель процессов КТПП, базирующаяся на принципах управления конфигурацией, а также информационное и алгоритмическое обеспечение предлагаемой системы.
конструкторско-технологическая подготовка, календарное планирование, управление конфигурацией, мелкосерийное производство