В статье исследуется комбинаторная задача формирования согласованных календарных планов работ, обеспечивающих непрерывную и эффективную загрузку выделяемых ресурсов. Предложена формула расчета временных характеристик в зависимости от сложности отдельных работ и квалификации исполнителя. Разработан унифицированный 2-х этапный последовательный комбинаторный алгоритм поиска наилучших вариантов планирования. Для отбора альтернативных решений используются показатели эффективности, учитывающие экономические факторы и временные риски выполнения плановых заданий. На простом примере анализируется практическая эффективность алгоритма комбинаторного поиска.
комбинаторный поиск, непрерывное календарное планирование, многоальтернативные решения, оптимизация распределения ресурсов