В настоящее время при разработке календарных планов инвестиционно-строительной деятельности специализированные информационные системы позволяют в большинстве случаев автоматизировать функции поиска аналогов и расчетные процедуры. Поиск оптимального решения строится на основе субъективных оценок лица, принимающего решения. Вместе с тем усиление конкурентной борьбы в сфере строительства предопределяет необходимость разработки систем поддержки принятия решений для оптимизации инвестиционно-строительной деятельности. Использованы данные проектов развития систем поддержки принятия решений в сфере инвестиционно-строительной деятельности. Проведение исследований базировалось на системном подходе, методах последовательных уступок и процедуре поиска удовлетворительных значений критериев STEM при заданных весах. Предложена интерактивная процедура реализации оптимизационных процессов при составлении календарных планов в рамках инвестиционно-строительной деятельности. Интерактивная процедура реализации оптимизационных процессов при составлении календарных планов в рамках инвестиционно-строительной деятельности положена в основу разрабатываемой системы поддержки принятия решений.
календарный план, многокритериальная оптимизация, интерактивная процедура