В результате анализа выявлена необходимость более детального календарного планирования проектов создания изделий сложной техники. Сформулирован список задач, решение которых необходимо для построения детализированного плана проекта. Разработан метод формирования единого плана проекта с учетом изменяющейся структуры. Предложены практические аспекты использования данного метода при анализе проектов
проект, изменяющаяся структура, календарный план, сложная техника