Задачи календарного планирования и упорядочения актуальны во всех областях производства, в том числе и в области разработки программного обеспечения (ПО). Однако, следование календарному плану затруднительно из-за наличия множественных неопределенностей в процессе разработки ПО, а также в силу специфики производства. В настоящее время внимание исследователей все более акцентируется на методах и средствах динамического календарного планирования, позволяющих реагировать должным образом на изменения в расписании. В статье выявлены и систематизированы наиболее значимые неопределенности, свойственные процессу разработки ПО, а также обоснована необходимость дальнейших исследований эффективности методов и средств динамического календарного планирования для области создания ПО.
календарное планирование, перепланирование, неопределенности, разработка программного обеспечения