В рамках существующего паспорта бизнес-процесса «Технологическое присоединение», разработанного в холдинге МРСК, определены лишь общие принципы управления, что не позволяет внедрить эффективную систему оперативного управления и контроля данного бизнес-процесса. При этом требования государства к срокам выполнения заявок на подключение постоянно ужесточаются. Указанные причины обусловливают актуальность задач оптимального (рационального) планирования и оперативного контроля реализации каждого технологического присоединения. В основе математической модели рисков технологического присоединения лежат методы теории систем массового обслуживания, математической статистики, теории рисков. Параметры моделей определены через статистический анализ фактических данных, собранных соответствующими службами филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» в 2008–2012 гг. Разработано математическое и алгоритмическое обеспечение системы оперативного контроля процессов технологического присоединения к электрическим сетям, основанное на моделировании соответствующих рисков. Использование полученных моделей позволит внедрить в условия распределительных сетевых компаний автоматизированную систему оперативного контроля процессов технологического присоединения к электрическим сетям и, как следствие, оперативно выявлять проекты, характеризуемые высокими рисками нарушения нормативных сроков технологического присоединения, и устранять возможные нарушения.
технологическое присоединение к электрическим сетям, системы массового обслуживания, управление рисками