Достижение высоких плановых целевых показателей в ходе выполнения программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"» (АПК БГ) подвержено целому ряду различных угроз и рисков. В статье рассмотрены риски изначальной деформации Программы, в ходе которой сначала созданы сегменты АПК, а с 2022 года предполагается внедрить единые стандарты их взаимодействия, что несомненно повлечет необходимость существенной модернизации всех действующих сегментов. Обращается внимание на следующие неприемлемые риски: некорректные системные требования и отсутствие научного сопровождения Программы. Отмечается, что в созданных и создаваемых сегментах АПК отсутствует такой важный и определяющий функциональный блок как целеполагание и связанные с ним подсистемы планирования и управления целевыми показателями. Причина такого состояния дел – изначальное отсутствие таких функциональных системных требований. Рассмотрены пути устранения этих рисков.
угрозы и риски реализации, моделирование, ситуационное управление