AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2016 yılında Çakraz ve Kurucaşile arasında yaşanan sel felaketinde, yıkılan veya hasar gören Çayaltı Ömerler Köprüsü, Göçkündemirci Köprüsü, Aydoğmuş Köprüsü, Alapınar Köprüsü ve Çakrazova Köprüleri’nin yapım ihalesinin 14 Ocak’ta Devlet Su İşlerince (DSİ) Bölge Müdürlüğünce Kastamonu’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Sel afetinin hemen akabinde 8 adet köprüden 3 tanesinin İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını, 5 adet köprünün de DSİ ek yatırım programına alındığını hatırlatan Tunç, DSİ ek yatırım programına alınan 5 adet taşkın köprüsü yapımına ilişkin 2017 ve 2018 yıllarında iki kez ihale yapılmış olmasına rağmen ihaleyi kazanan yüklenici firmaların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi sebebiyle sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi.
İhaleyi son alan firma da tasfiye talep etti
2019 yılında da son ihaleyi alan yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz Tunç, işin tasfiyesinin uygun görülmesi sonrasında 29 Kasım 2019 tarihli Bakanlık oluru ile 5 adet köprünün yeniden ihale edilmesine karar verildiğini kaydetti. Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığının yeniden ihale kararı gereğince köprülerin yapım ihalesinin 14 Ocak’ta 2020 tarihinde DSİ Bölge Müdürlüğünce Kastamonu’da yapılacağını belirtti.
Valilikten ihaleyle ilgili açıklama
Bartın Valiliği de köprülerin ihalesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bartın İlinde 2016 yılında yaşanan sel felaketinde, yıkılan veya hasar gören köprülerin inşası can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına 2016 yılında DSİ Ek Yatırım Programına alınarak 2017 yılında “Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı” işi ihalesi yapılmıştır.
21 Şubat 2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış, yüklenici firmanın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi sebebiyle 27 Kasım 2017 tarihli Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü’nün Olur'u ile iş feshedilmiştir.
''Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı'' işi yeniden 2018 Yılı Yatırım Programına dahil edilerek 8 Mayıs 2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup ilgili firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 Haziran 2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
Ancak yüklenici firmanın 7 Mart 2019 tarihli dilekçesinde, 7161 sayılı Kanunun 32. maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen 4. maddesi kapsamında sözleşmelerinin tasfiye edilmesi talebinde bulunması üzerine 9 Eylül 2019 tarihli ve 566321 sayılı Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü’nün Olur’u ile tasfiye talebi uygun görülmüştür.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29 Kasım 2O19 tarihli Olur ile söz konusu işin tekrar ihale edilmesine karar verilmiş olup Çayaltı Ömerler Köprüsü, Göçkündemirci Köprüsü, Aydoğmuş Köprüsü, Alapınar Köprüsü (Kutu Menfezi) ve Çakrazova Köprüleri 14 Ocak 2020 tarihinde yeniden ihale edilecektir.”