1 MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI... 3 BIR PROJE DOSYASI AÇMAK... 3 YENI BIR PROJE DOSYASI KAYDETMEK... 3 BIR DOSYAYI YENI BIR ADLA KAYDETMEK VE KAPATMAK... 3 BIR HÜCRE VEYA ALAN SEÇMEK... 3 BIR ALANA METIN GIRMEK... 3 GIZLENMI SÜTUNLARI GÖRÜNTÜLEMEK... 3 GANTT CHART TA PROJE GÖRÜNTÜLERI... 3 BIR PROJENIN ZAMANLAMASINI EN HIZLI BITECEK EKILDE YAPMAK... 5 BIR PROJENIN ZAMANLAMASINI BELLI BIR TARIHTE BITECEK EKILDE YAPMAK... 6 PROJE GÖREVLERIYLE ÇALIMAK... 7 BIR GÖREV GIRMEK... 7 BIR KILOMETRE TAI GIRMEK... 7 GÖREVLERI BALAMAK... 7 GÖREVLER ARASINDAKI LIKILER... 7 LERI GIDEN VEYA GERI KALAN GÖREV ZAMANINI BELIRLEME... 8 PROJENIN ANAHATTINI BELIRLEMEK... 9 BIR ÖZET GÖREV YARATMAK... 9 BIR GÖREVI INDIRGEMEK... 9 BIR ÖZET GÖREVI DARALTMAK... 9 BIR ÖZET GÖREVI HER DEFASINDA BIR DÜZEY GENILETMEK... 9 ANAHAT SEMBOLLERINI GÖRÜNTÜLEMEK... 9 BIR ANAHATTI GENILETMEK... 9 ZAMAN ARALIINI AYARLAMAK... 9 ANAHAT NUMARALARINI GÖRÜNTÜLEMEK... 9 PROJE KAYNAKLARINI YÖNETMEK...11 BIR GÖREVE KAYNAK ATAMAK...11 KAYNAK AYRINTILARINI GIRMEK...11 BIR GÖREVDEN BIR KAYNAI ÇIKARMAK...11 DEIKEN KAYNAK MALIYETLERINI ATAMAK...12 SABIT KAYNAK MALIYETLERINI ATAMAK...12 BIRÇOK KAYNAI AYNI BILGILERLE DÜZENLEMEK...12 ÇALIMA ZAMANINI DEITIRMEK...13 YENI TEMEL TAKVIMLER YARATMAK...13 STANDART IGÜNLERINI DEITIRMEK...14 BIR KAYNAI YENI BIR TEMEL TAKVIME ATAMAK...14 KAYNAK TAKVIMINI DÜZENLEMEK...14 KAYNAK YÜKLERINI YÖNETMEK...16 KAYNAK I YÜKLERINI GÖRÜNTÜLEMEK...17 KAYNAK ÇAKIMALARINI ÇÖZÜMLEMEK...17 PROJE SÜZGEÇLERINI UYGULAMAK VE SIRALAMA YAPMAK...19 BIR GÖRÜNTÜ SÜZGECI UYGULAMAK...19 BIR VURGULAMA SÜZGECI UYGULAMAK...19 BIR SÜZGECI IPTAL ETMEK VE TÜM GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...19 ETKILEIMLI BIR SÜZGECI UYGULAMA...19 ÖZEL BIR SÜZGEÇ YARATMAK...19
2 GANTT CHART IN ZAMAN ARALIINI DEITIRMEK...20 TEK BIR ALANA GÖRE SIRALAMAK...20 ÇOK SAYIDA ALANA GÖRE SIRALAMAK...20 SIRALAMA SIRASINDA ÖZGÜN GÖREV ID NUMARALARINI MUHAFAZA ETMEK...20 ÇOK SAYIDA PROJEYLE ÇALIMAK...20 BIR PROJE ÇALIMA ALANI YARATMAK...20 PROJE DOSYALARINI BIRLETIRMEK...21 BIR ANA PROJEYE BIR ALT PROJE ATAMAK...21 GÖRÜNÜMLERI VE RAPORLARI YAZDIRMAK...22 MS PROJECT IN PROJE GÖRÜNÜMÜNÜ DEITIRMESINI SALAMAK...22 GÖRÜNÜMLER VE RAPORLAR IÇIN HEADER, FOOTER VE GÖSTERGELERI DEITIRMEK...22 PROJE MALIYETLERINI AYARLAMAK...24 GÖREV MALIYETLERINI GÖRÜNTÜLEMEK...24 BÜTÇE FAZLASI GÖREVLERI BELIRLEMEK...24 BÜTÇEYE UYMASI IÇIN MALIYETLERI DÜÜRMEK...24 GÖREV KISITLAMALARININ ZAMANLAMASINI YAPMAK...25 GÖREV KISITLAMALARI KOYMAK...25 PLANNING WIZARD I AÇMAK...25 KISITLAMA ÇAKIMALARINI ÇÖZÜMLEMEK...26 PROJE SÜRECINI IZLEMEK...27 TRACKING ARAÇ ÇUBUUNU GÖRÜNTÜLEMEK...28 GEÇERLI ZAMAN ÇIZELGESINI GÜNCEL VERILERLE GÜNCELLETIRMEK...28 BIR GÖREVI BELIRLI BIR % TAMAMLANMASIYLA GÜNCELLETIRMEK...28 GEÇERLI ZAMAN ÇIZELGESINI CETVELLE KARILATIRMAK...29 GÜNCEL VERILERI CETVELLE KARILATIRMAK...29 KRITIK YOLLA ÇALIMAK...29 KRITIK YOLU PARÇALAMAK...29 KRITIK YOL ÜSTÜNDEKI GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...29 KRITIK YOLU KISALTMAK...29 TABLOLARI, GÖRÜNÜMLERI VE RAPORLARI ÖZELLETIRMEK...30 ÖZEL BIR TABLO YARATMAK...30 ÖZEL BIR GÖRÜNÜM YARATMAK...30 METNI BIÇIMLENDIRMEK...30 ÖZEL BIR RAPOR YARATMAK...30 PERT CHART LARI KULLANMAK...32 PERT CHART TEMELLERI...33 PERT CHART A BIR GÖREV EKLEMEK...33 PERT CHART TA GÖREVLERE ILIKILER ATAMAK...33 BIR ILIKIYI IPTAL ETMEK...33 PERT CHART IN DÜZENINI DEITIRMEK...34 PERT CHART TAKI ALANLARI DEITIRMEK...34 GÖREVLERE KAYNAK ATAMAK IÇIN PERT CHART I KULLANMAK...34 ÖNCEL VE ARDIL GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...34
3 Microsoft Project in Temelleri Bir proje dosyası açmak File open iletiim kutusunu görüntülemek için Standart araç çubuundan Open dümesine tıkladıktan sonra projenin adına çift tıklamak gerekir. Bu ilem File menüsünden Open komutuyla da yapılır. Yeni bir proje dosyası kaydetmek File save iletiim kutusunu görüntülemek için Standart araç çubuundan Save dümesine tıklamak gerekir. Bu ilem File menüsünden Save ile de yapılır. Bir dosyayı yeni bir adla kaydetmek ve kapatmak File menüsünden Save as komutuyla çıkan iletiim kutusuna vermek istediiniz ismi yazarak OK e basmanız yeterlidir. File menüsünden Close komutu ile kapatabilirsiniz. Bir hücre veya alan seçmek Seçmek için hücre ya da alana tıklamak yeterlidir. Bir sonraki hücre ya da alana geçmek için Tab e basmak gerekir. Bir alana metin girmek Alanı seçip yazmaya balamak yeterlidir. Gizlenmi sütunları görüntülemek Yatay kaydırma çubuu üzerinde sa veya sol ok iaretine tıklayarak ya da kaydırma kutusunun sa veya soluna tıklayarak sütunları görüntüleyebilirsiniz. Görünümler bilgisini girmek, deitirmek ya da görüntülemek için Task Görünümlerini kullanabilirsiniz. Task View Gantt Chart PERT Chart Açıklama lerin listesinin ve bu ileri ve sürelerinin zamana yayılmı haldeki grafiinin gösterildii görüntü. Bu görüntüyü i listesini girmek ve zamanlama yapmak için kullanabilirsiniz. Tüm ileri ve balantılarını gösteren
4 Calendar Task Usage Tracking Gantt Task Sheet diagram. Bu görüntüyü programınızı flowchart görüntüsünde görüntülemek için kullanabilirsiniz. leri ve sürelerini gösteren aylık takvim. Bu görüntüyü belli bir ya da birkaç haftayı görüntülemek için kullanabilirsiniz. Her iin altındaki atanmı kaynakları gösteren görünüm. Bu görünümü kaynaklarınızın yaptıı i miktarını ayarlamak için kullanabilirsiniz. lerin listesinin ve her i için planlanan ve gerçekleeni sütunlar halinde gösteren görünüm. Bu görünümü istenen ve gerçekleen planı karılatırmak için kullanabilirsiniz. lerin listelendii görünüm. Bu görünümü ileri tablo halinde girmek ve görüntülemek için kullanabilirsiniz. Kaynak bilgisini girmek, deitirmek ya da görüntülemek için Kaynak Görünümlerini kullanabilirsiniz. Kaynak Görünümü Resource Graph Resource Sheet Resource Usage Açıklama Kaynak kullanımı, gider ya da ileri zaman üzerinde gösteren grafik. Bu görüntüyü tek ya da bir grup kaynakla ilgili bilgileri zamana yayılmı olarak görmek istediinizde kullanabilirsiniz. Kaynakların listesi. Bu görünümü tablo formatında kaynak bilgisi girmek ve deitirmek için kullanabilirsiniz. Her kaynaın altında atandıı görevleri gösteren liste. Bu görünümü her kaynak için gider ve i yükünü görüntülemek için kullanabilirsiniz.
5 Gantt Chart ta proje görüntüleri Balangıcı için Alt+home, bitii içinse Alt+End tularına basmak gerekir. lk görevdeki ilk hücreye gitmek için Ctrl+Home tularına basmak gerekir. Bir projenin zamanlamasını en hızlı bitecek ekilde yapmak Bunun için File menüsünden Project Info ya ulamak ve bu pencereden Schedule From aaı okuna tıklayarak Project Start Date i öncelikle seçmek gerekir. Bu kutuya projenizin balamasını istediiniz tarihi girin.
6 Bir projenin zamanlamasını belli bir tarihte bitecek ekilde yapmak Bunun için File menüsünden Project Info ya ulamak ve bu pencereden Schedule From aaı okuna tıklayarak Project Finish Date i öncelikle seçmek gerekir. Bu kutuya projenizin bitmesini istediiniz tarihi girin.
7 Proje Görevleriyle Çalımak Bir görev girmek Task Name sütununa tıkladıktan sonra görevin açıklamasını yazabilirsiniz. Ardından ENTER a basabilirsiniz. Bir görev girdikten sonra, bu görev için hafta, gün, saat veya dakika birimlerinden biriyle süre girebilirsiniz. Girilebilecek sürelerle ilgili kısaltmalar öyle: Birim hafta gün saat dakika Kısaltma w d (default) h m Bir görevi kaydetmek ve bir sonraki sütuna geçmek için TAB i de kullanabilirsiniz. Yeni bir görev eklemek için eklemek istediiniz satırı seçip ve bo bir satır ekleme ilemini Insert menüsünden Insert Task komutuyla gerçekletirin. Görevi taımak içinse ya yeni konumuna sürükleyin ya da Cut ve Paste komutlarını kullanın. Görevi Silmek için Edit menüsünden Delete Task i seçmeniz gerekir. Toplantılar gibi yinelenen görevleri girmek için Insert menüsünden Insert recurring Tasks komutunu seçmeniz gerekir. Bir kilometre taı girmek Bir kilometre taı projenizdeki ara bir amaç ve denetim noktasıdır. Bir kilometre taı girmek bir görev girmeye benzer, tek farkı sürenin sıfır olmasıdır. Görevleri balamak Bir projede ayrı görevlerin listesini tutmaktan çok görev ilikilerini görmemiz önemlidir. Görevleri ilikilendirmenin en hızlı yolu Standart araç çubuundaki link tasks dümesi ya da Edit menüsündeki Link tasks komutudur. Görevler arasındaki likiler Project ile bir görevin balangıcını veya bitiini baka bir görevin balangıç veya bitiine balı hale getirebilirsiniz. Baka bir görevin balayabilmesi için, balaması veya bitmesi gereken bir göreve predecessor, baka bir görevin balangıç veya bitiine dayanan bir göreve ise successer adı verilir. Görevleri baladıınızda finish-to-start ilikisi default iliki olarak atanır. Ilk görev bittiinde bir sonraki görev balar. likilere genel olarak bakacak olursak: Finish-to-finish : her iki görevin de aynı anda bittii bir ilikidir.ff Gantt Chart görüntüsü :
8 start-to-start : ki görev aynı anda balar.ss Gantt Chart görüntüsü : Start-to-finish : Bir görevin bitmesi daha sonraki görevin balamasına balı olduu zaman gerçekleir.sf Gantt Chart görüntüsü : Finish-to-start : ilk görev bittiinde bir sonraki balar. Gantt Chart görüntüsü : Bir göreve çift tıklayarak Task Information iletiim kutusunu çıkartabilirsiniz. Bu kutuda yer alan Predecessors sekmesinde öncel görevin görev numarasını, ileri giden veya geri kalan zamanı ve type sütununda iliki türünün kısaltmasını belirleyebilirsiniz. leri giden veya geri kalan görev zamanını belirleme Bir görevin balangıcının, öncelinin bitiinden önce geldii örtümelere ileri giden zaman, iki görev arasındaki boluk veya gecikme de geri kalan zaman olarak adlandırılır. Geri kalan zamanı girerken önüne artı, ileri gideni yazarkense önüne eksi koyabiliriz. stersek yüzde cinsinden de gecikme ve erken gitmeleri belirleyebiliriz. Gantt tablosunda Task Info iletiim kutusunu göreve çift tıklayarak açtıktan ve Predecessors sekmesinde tıkladıktan sonra Lag sütununa konan bir eksi izleyen ileri giden zamanı veya bir artı izleyen geri kalan zamanı olarak girilebilir.leri giden zamanı bir öncül görevin tamamlanma yüzdesi olarak da belirlenebilir.
9 Projenin anahattını Belirlemek Bir özet görev yaratmak Özet görevler, altlarında girintilenmi altgörevleri bulunan genel balıklardır. Projenin büyük evrelerini tanımlayan bir anahat yapısı sunar. Bir özet görevin zamanlaması, otomatik olarak, ilk altgörevin balangıç tarihinde balamak üzere yapılır, biti tarihi ise en son alt görevin biti tarihidir. Özet görev olması gereken bir görevin altındaki görevleri seçin. Formatting araç çubuundan Indent dümesine tıklayın. Bir görevi indirgemek ndirgenecek görevleri seçin. Formatting araç çubuundan Indent dümesine tıklayın. Bir özet görevi daraltmak Bir özet görevi seçin. Formatting araç çubuundan Hide Subtasks dümesine tıklayın. Bir özet görevi her defasında bir düzey geniletmek Bir özet görev seçin. Formatting araç çubuundan show subtasks dümesine tıklayın. Anahat sembollerini görüntülemek Formatting araç çubuundan Outline symbols dümesine tıklayın. Bir anahattı geniletmek Formatting araç çubuundan Show all tasks dümesine tıklayın. Zaman aralıını ayarlamak Daha büyük tablo elde etmek için zoom Out dümesine ya da daha fazla ayrıntı görmek için zoom In dümesine tıklayın. Anahat numaralarını görüntülemek Tools menüsünden Options komutuna tıklayın. View sekmesinden Show Outline Number onay kutusuna tıklayın.
10
11 Proje Kaynaklarını Yönetmek Bir göreve kaynak atamak Gantt tablosundan bir görev seçin ve Resource Assignment dümesine tıklayın. letiim kutusundaki Name hücresine kaynak adını girin ve Assign dümesine tıklayın. Ya da Resource assignment iletiim kutusunda var olan bir kaynak adını seçin ve kaynaı atamak istediiniz göreve sürükleyin. Kaynak ayrıntılarını girmek Resource Information iletiim kutusunu görüntülemek için Resource Assignment iletiim kutusundaki kaynak adına çift tıklayın. Resource Information iletiim kutusuna ek kaynakların ayrntılarını girersiniz. Adların baharfleri, grup adları veya kodlar gibi bir kaynak hakkında ek bilgileri de salayabilir. Ayrıca ücret ve takvim bilgilerini de girebilirsiniz. Bu iletiim kutusuna istenen hereyi girmek seçime göre deiir ve projenize balıdır. Bununla beraber, bir kaynak hakkında bu ayrıntıları salamak, size kısayol kullanma avantajını verir, kaynakların listesini düzenlemeyi kolaylatırır ve daha iyi rapor çıkarmayı salar. Bir görevden bir kaynaı çıkarmak Gantt tablosundan, atanmı kaynaı sileceiniz görevi seçin. Resource assignment iletiim kutusundaki remove dümesine tıklayın.
12 Maliyetlerle çalımak Maliyetler sabit veya deiken olabilir. Örnein, yükleniciler bir i için çounlukla görev planlandıından kısa da uzun da sürse, fiyatın aynı kalması anlamına gelen sabit ücreti teklif ederler. Dier taraftan deiken maliyet, çalıma zamanlarına veya her bir kullanıma göre masraf oluturan kiileri ve malzemeleri içerir. Ücretleri, standart veya fazla mesai oranlarına göre daıtabilirsiniz. Her bir kullanım için ücret daıtamazsınız. Microsoft Project, Accrue at listesinden seçebileceiniz üç tür maliyet ekleme yöntemi içerir: Start: kaynaı kullanan bir görev balar balamaz maliyet ekleniyorsa bu yöntemi seçin. End: maliyetler görev bitinceye kadar eklenmiyorsa bu yöntemi seçin. Sabit maliyetler çounlukla her bir görevin sonunda oluur. Prorated: Kaynaı kullanan görev ilerlerken yapılan ie göre maliyetler ekleniyorsa bunu seçin. Prorated default ödeme yöntemidir. Deiken kaynak maliyetlerini atamak Resource Assignment iletiim kutusundaki kaynaklardan birine çift tıklayınca ortaya çıkan Resource Information iletiim kutusunda, Std Rate ve Ovt Rate kutularına deiken maliyetleri girin. Accrue At listesinden bir ödeme yöntemi seçin. Sabit kaynak maliyetlerini atamak Resource Information iletiim kutusunda, accrue at listesinden ödeme yöntemi olarak End I seçin. View menüsünden önce Table, sonra da Cost komutlarına tıklayın. Istediiniz görevin Fixed cost sütununa ücreti girin. Girdi çubuunda giri dümesine tıklayın. Birçok kaynaı aynı bilgilerle düzenlemek View menüsünden Resource Sheet komutuna tıklayın. Düzenlenecek kaynakları seçin. Insert menüsünden Resource Information komutuna tıklayın. Multiple Resource Information iletiim kutusunda, seçtiiniz tüm görevlere uygulanmasını istediiniz kaynak ayrıntılarını girin.
13 Çalıma Zamanını Deitirmek Microsoft Project te temel takvimler ve kaynak takvimleri olarak adlandırılan iki tür takvim vardır. Bir temel takvim, proje veya bir kaynak grubu için olaan igünleriyle çalıılmayan günleri ve saatlerini tanımlar. Bir kaynak takvimi ise eriilebilirlii temel takvime uymayan belirli bir kaynaın igünleriyle çalıılmayan günlerini tanımlar. Varsayılan temel takvim Standart olarak adlandırılır. Bu takvim ölen bir saatlik arası olan ve hiç tatil bulunmayan, günün çalıılan 08:00-17:00 saatleri arasını içeren, pazartesi-cuma çalıma haftasını kullanır. Tüm çalıılmayan günleri, hatta resmi ve ulusal tatilleri de belirlemek gerekir. Birçok temel takvim yaratabilir ve projedeki farklı kaynak gruplarını etkilemesini salayabilirsiniz. Bir kaynak takviminin, tek bir kaynak için olan temel takvime göre ayrıcalıkları vardır. Birbirinden ayrı tatilleri, yarızamanlı saatlerin veya düzenli fazla mesailerin zamanlamasını yapmak için kaynak takvimini ayarlayın. Temel takvimleri kullanmak Temel takvimi kaynak grupları için kullanabilirsiniz. Örnein çeitli kaynaklar 08:00-12:00 arası yarızamanlı olarak çalııyorsa, bu saatleri gösteren bir temel takvim yaratabilirsiniz. Yeni temel takvime yarızamanlı gibi bir ad verebilir ve bu takvimi baka projelerde de kullanabilirsiniz. Bir temel takvimi düzenlediinizde, yaptıınız her deiiklik, bu temel takvime balı olan kaynak takvimlerine yansıtılır. Standart takvimde yaptıınız deiikliklerse yalnızca o anki projeyi etkiler, böylece her bir proje kendi takvim grubuna sahip olur. Yeni Temel takvimler yaratmak Tools menüsünden Change Working Time komutuna tıklayın. Create New Base Calendar iletiim kutusunu görüntülemek için New dümesini seçin. Var olan birini temel alan veya almayan yeni bir takvim yaratmak için bir seçenek kutusu seçin.
14 Standart igünlerini deitirmek Tools menüsünden Change working time komutuna tıklayın. Deitirmek istediiniz temel takvimi ve deitireceiniz günü seçin. Working time kutularına i saatlerini girin. Bir kaynaı yeni bir temel takvime atamak Microsoft Project bir projedeki tüm kaynakları Standart takvime atar. Kaynakları yeni bir temel atkvime atamak için Resource Information iletiim kutusunu kullanabilirsiniz. Resource Sheet görünümünden kaynaı seçin. Standart araç çubuundan Information dümesine tıklayın. Resource information iletiim kutusunda, Base Cal listesinden uygun temel takvimi seçin. Ya da Resource Sheet görünümünde bir kaynak adına çift tıklayın ve uygun temel takvimi seçin. Kaynak takvimini düzenlemek Resource Sheet görünümünden kaynaı seçin. Seçilen kaynaın takvimini görüntülemek için, Tools menüsünden Change Working time komutuna tıklayın. Gerekli deiiklikleri yapın.
15
16 Kaynaklarla Zamanlama Yapmak Bazı görevler, ek kaynak atarsanız daha az zamanda tamamlanabilir. Dier görevler ne kadar insanın atandıına bakmaksızın aynı süreyi gerektirir. Bir zamanlama yöntemi kurmak Microsoft Project kaynak güdümlü ve sabit süreli olmak üzere iki zamanlama yöntemi salar. Microsoft Project varsayılan deer olarak, süreleri kaynakların eriilebilirliine dayanan kaynak güdümlü görevlerin zamanlamasını yapar. Ancak eklenen kaynakların görev süresini etkilemeyecei zamanlar vardır. Bu tür görevler sabit süreli görevler olarak adlandırılır. Kullanacaınız zamanlama yöntemi görevin niteliine göre deiir. Kaynak güdümlü zamanlama Kaynak atamalarının, bir görevin süresini, balangıç ve biti tarihlerini etkilemesini isterseniz, kaynak güdümlü zamanlamayı kullanın. Kaynak güdümlü zamanlamada, görev süresi, i miktarına ve göreve atanan kaynak biriminin sayısına balıdır. Kaynak takvimleri, görevin balangıç ve biti tarihlerini etkiler. Kaynak güdümlü zamanlama görevler arasında paylatırmak için sınırlı sayıda kaynaınız olduu zaman yararlıdır. Microsoft Project kaynakları bir görevden dierine taıdıkça veya kaynak süresini görevlere bölütürdükçe her bir görevin o andaki kaynak sayısıyla ne kadar süreceini anında güncelletirerek gösterir. Kaynak güdümlü zamanlama varsayılan zamanlama yöntemidir. Herhangi bir özel seçim yapmanıza gerek yoktur. Kaynak güdümlü bir göreve yeni kaynaklar ekledikçe, görevin süresi azalır. Kaynak niceliklerini deitirmek Kaynak güdümlü zamanlama Microsoft Project in varsayılan zamanlama yöntemidir ki bu, girdiiniz her bir görevin balangıçta kaynak güdümlü olarak kurulduu anlamına gelir. Task Information iletiim kutusundaki Resource tab inden belirli bir görev için zamanlama yöntemini deitirebilirsiniz. Kaynak güdümlü görevler için, bir göreve atanmı aynı kaynaın birim sayısını deitirdiiniz zaman, görev süresini de deitirebilirsiniz. ( Resource Assignment dümesine tıklayın. Çıkan iletiim kutusunda atanmı kaynaın Units hücresine tıklayın ve birim sayısını girin. Giri dümesine tıklayın.) Örnein bir göreve ek kaynaklar ekleyerek, bir sona ulamak adına bir görevin tamamlanması için gereken süreyi azaltabilirsiniz. Tools, Opitons daki Schedule tabinden her yeni görev için varsayılan zamanlama yöntemini deitirebilirsiniz. Default duration type seçeneinde Resource Driven veya Fixed Duration I belirleyebilirsiniz. Varsayılan zamanlama yöntemini deitirmek, girmi olduunuz görevleri deil, yalnızca yeni görevleri etkiler.
17 Sabit süreli görevler kullanmak Bazı görevler için, özellikle bir görevin, atanmı kaynaklara bakılmaksızın tamamlanması için sabit bir süre harcamasını istediinizde, sabit süreli zamanlama yöntemini kullanmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmak için Task Information iletiim kutusunu açmak için göreve çift tıklayın. Resource sekmesinde Duration Type'I Fixed Duration a deitirin. Bir sürenin deimeden kalmasını istediinizde veya süreyi kendiniz tahmin etmek istediinizde, sabit süreli zamanlamayı seçin. Hala görevlere kaynak atayabilirsiniz ama Microsoft Project,siz görev atamalarını ayarladıınız zaman süreyi deitirmeyecektir. Kaynak yüklerini Yönetmek Kaynak i yüklerini görüntülemek View menüsünden Resource Sheet, Resource Graph veya Resource Usage görünümlerine, sonra da Resource Management araç çubuundan Resource Allocation View dümesine tıklayın. Kaynak Çakımalarını çözümlemek Kaynak çakımaları, verilen bir zamanda gereken belirli bir kaynaın miktarı, bu kaynak için belirlenmi en fazla birimi atıında oluur. Kaynak çakımaları her zaman aynı görev için olumaz. Aynı kaynaın birden fazla göreve atanması genel bir davranıtır. Görevler örtüürse kaynak fazladan ayrılabilir. Microsoft Project bir kaynak çakıması bulduu zaman durum çubuunda bir mesaj görüntüler. Planınızda çalımaya devam edebilseniz de kaynaklarınızı düzeylendirmeniz gerekir; böylece planınız, görevin tamamlanması için gereken kaynakları kusursuz bir biçimde yansıtabilir. Kaynakları düzeylendirmek, belirli bir kaynaın en yüksek kullanımının, bu kaynak için var olan en fazla birim sayısını geçmediinden emin olmak demektir. Microsoft Project kaynak çakımalarının çözümlenmesi için çeitli yollar sunmaktadır: Projeniz kaynakları düzeylendirmek için çeitli stratejiler kullanılmasını gerektiriyorsa, bunu el ile yapmayı seçebilirsiniz. Kaynakları düzeylendirmeyi kendi kendinize yapmanız, kaynak ataması için yapılan dier ayarlamaları denemenize veya zaman çizelgelerini projenizde belirlenmi gereksinimlere göre düzenlemenize olanak salar. Microsoft Project in kaynak çakımalarını sizin için çözümlemesini salamak için, kaynak düzeylendirme komutlarını kullanabilirsiniz. Bu komutlar çakımaya neden olan görev örtümelerini geciktirerek çakımayı çözümler. Kaynak çakımalarını kendi kendinize çözümlemek Çakımayı kendi kendinize çözümlemeniz gerektiinde, aaıdaki stratejilerden herhangi birini veya bunların bir bileimini kullanabilirsiniz. Var olan bir kaynaın en fazla birimini artırın. Gerçekten ek kaynaklarınız varsa, Resource Information iletiim kutusunda veya Resource Sheet te en fazla birim için daha büyük bir sayı girin.
18 Fazladan ayrılmı göreve farklı bir kaynak atayın. i yapabilecek benzer baka bir kaynaınızın olup olmadıını belirleyin. Bunu, kaynakları görevlere atayabileceiniz herhangi bir görünümde yapabilirsiniz. Görev ilikilerini veya kısıtlamalarını ayarlayın. Örtüen iki görev ayırma çakımasına neden olduunda; bir görevin zamanlamasını dieri daha sonra balayacak biçimde yeniden yapabilmelisiniz. Fazla mesaiye izin verin. Task form da veya Resource Form da Ovt Work alanına, kaynak için fazla mesai girebilirsiniz. Bu iin karılıı, fazla mesai oranına göre ödenir. Kaynak takvimindeki igünü ve saatlerini uzatın. Ek iin fazla mesai oranıyla ödenmesini istemez de bu ek iin görevler için hazırlanan zaman çizelgesinde içerilmesini isterseniz (fazla mesai girmek yerine) bu yöntemi kullanın. Kaynakları Otomatik olarak düzeylendirmek Örtüen görevleri (aynı zamanda oluan görevler) geciktirmek, kaynakları düzeylendirmek için en iyi çözümse, Tools menüsündeki Resource Leveling komutunu kullanarak, Microsoft Project in kaynak çakımalarını sizin için çözmesini salayabilirsiniz. Resource leveling iletiim kutusunda, el ile veya otomatik olarak yapılan düzeylendirmeyi belirleyebilirsiniz. El ile düzeylendirmede (default), kaynak çakımalarını kendiniz çözmelisiniz ya da Microsoft Project in kaynaı düzeylendirmesini salamak için Level Now dümesine tıklayabilirsiniz. Automatic seçenek dümesine tıklayarak otomatik düzeylendirme yaptıınız zaman Microsoft Project fazladan ayrılan kaynakları düzeylendirir. Microsoft Project, bir kaynaı düzeylendirdiinde, Delay Gantt görünümündeki Delay alanına görev için bir gecikme ekler (halen ilemde olan görevler dıında). Tüm deiiklikleri iptal etmek için düzeylendirme ileminden hemen sonra, Edit menüsündeki Undo level komutuna veya Resource Leveling iletiim kutusundaki Remove leveling dümesine tıklayabilirsiniz. Projenizin zamanlamasını Finish-to-Start tan balattıysanız (Project Info iletiim kutusunda) otomatik düzeylendirme özelliinin olanaklarından yararlanamayacaksınız. Otomatik düzeylendirme olanaını önleyen dier etkenler, çakıan görev ksıtlamalarını ve çakıan öncel görev ilkilerini belirlemektir. Otomatik düzeylendirmeye olanak tanımak için kısıtlamaları kaldırmanız gerekebilir. Kısaca; kaynak atamalarını ve görev zaman çizelgelerini tek tek ayarlayarak çakımaları kendi kendinize çözümleyin. Ya da Tools menüsünden Resource leveling komutuna tıklayın. Resource leveling iletiim kutusunda el ile veya otomatik düzeylendirmeyi belirleyin. Ya da ilem boyunca size yol göstermesi için Resource Management araç çubuundan, Leveling Help Topics dümesine tıklayın.
19 Proje süzgeçlerini Uygulamak ve sıralama yapmak Projenizdeki görev sayısı arttıkça, yalnızca o an için sizi ilgilendiren belli görevleri görüntülemeyi daha kullanılı bulabilirsiniz. Süzgeçler, yalnızca o an için gerek duyduunuz bilgileri görüntüleyerek veya vurgulayarak, geni projelerin yönetilmesini kolaylatırır. Örnein, Microsoft Project yalnızca kilometre talarını, bunlara balı özet görevlerle birlikte görüntüleyen veya vurgulayan, milestones adlı bir süzgeç içermektedir. Dier görevler geçici olarak gizlenir veya vurgulama seçeneiyle vurgulanmaz. Etkileimli süzgeçler, belirleyeceiniz bir ölçütü (bir tarih gibi) girmeye veya bir deer aralıındaki bilgileri görüntülemeye olanak tanır. Bir süzgeç tarafından sunulan bilgileri görüntülemenin iki yolu vardır. Süzgeç varsayılan deer olarak, yalnızca ölçüte uyan bilgileri görüntüler, uymayanları ise gizler. Ayrıca, süzgecin ölçüte uyan bilgileri vurgulaması (bir dier renkte veya koyu olarak göstermesi) seçeneiniz de vardır. Ölçüte uymayan görevleri hala görebilirsiniz. Bir görüntü süzgeci uygulamak Formatting araç çubuundaki Filter liste kutusundan istediiniz süzgece tıklayın. Ya da Tools menüsündeki filtered for altmenüsünden istediiniz süzgece tıklayın. Bir vurgulama süzgeci uygulamak Shift tuuna basılı tutarken, tools menüsündeki filtered for altmenüsünden istediiniz süzgece tıklayın. Bir süzgeci iptal etmek ve tüm görevleri görüntülemek Formatting araç çubuundaki filter kutusundan all tasks seçeneine tıklayın. Etkileimli bir süzgeci uygulama Formatting araç çubuundaki veya filtered for altmenüsündeki filter kutusunda bulunan üç noktalı bir süzgece tıklayın. Bir sonraki iletiim kutusunda süzgece elemek istediiniz ölçütü seçin. Özel bir süzgeç yaratmak Tools menüsünden filtered for komutuna gidin, ardından More fillter komutuna ve new dümesine tıklayıp süzgeç ölçütünü girin.
20 Gantt Chart ın zaman aralıını deitirmek Standart araç çubuundan zoom in ve Zoom out dümelerine tıklayın. Ya da ayarları özelletirmek için, timescale iletiim kutusunda zaman aralıı balıına çift tıklayın. Görevleri sıralamak Görevleri ve kaynakları sıralamak, proje bilgilerinizi düzenleyebileceiniz baka bir yoldur. Microsoft Project, siz bir görev veya kaynak girdikçe buna bir ID numarası atar. Varsayılan deer olarak, görevler ve kaynaklar, ID numaralarına göre artan (en küçükten en büyüe) düzende listelenir. Bir projeyi sıraladıınızda, görevlerin sırasını denetlemesi gereken alanları belirleyerek, görevleri veya kaynakları yeniden düzenlersiniz. Tools menüsündeki Sort komutu, sıralama yapmak isteyebileceiniz alanlardan oluan bir altmenü görüntüler. Sort altmenüsündeki Sort By komutuyla ise bir kerede en fazla üç alana veya anahtara kadar belirleme yapabilirsiniz. Görevleri ya da kaynakları sıraladıınızda, bunların ID numaraları, varsayılan biçimde yeni sıralama düzenini yansıtırlar. Sort By iletiim kutusundaki Permanently Renumber Tasks (veya Resources) onay kutusunu iptal ederek, görevleri (veya kaynakları), ID numaralarını etkilemeden yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu seçenek, Microsoft Project te her sıralama yaptıınızda etkin durumdadır. Tek bir alana göre sıralamak Tools menüsünden sort komutuna gidip Sort by a tıklayın. Sıralama yapacaınız alanı ve sıralama yöntemini seçip sort a tıklayın. Çok sayıda alana göre sıralamak Tools menüsünden sort komutuna gidip Sort by a tıklayın. Sıralama yapmak istediiniz ilk alanı seçin. Ardından then by alanlarında sıralama yapmak istediiniz dier alanları seçerek Sort a tıklayın. Sıralama sırasında özgün görev ID numaralarını muhafaza etmek Tools menüsünden sort ve ardından sort by ı seçin. Bu kutuda bulunan permanently Renumber tasks onay kutusunu iptal edip Sort edin. Görev listesini, görev ID numaralarına göre olan özgün sırasına geri döndürmek için Tools menüsünden sort ve ardından sort by ı seçin. Bu kutuda bulunan Reset dümesine ardından da Sort a basın. Çok Sayıda Projeyle Çalımak Geni bir projeyle çalıırken, birçok görev ve kaynakta kaydırma yapmak veya gereken bilgi üzerinde younlamak kullanısız bir yol olabilir. Birçok durumda, hepsi bir ana projeyle ilkilendirilen ayrı alt projelerle çalımak daha kolay olur. Bir Proje çalıma alanı yaratmak Tüm Proje dosyaları açıkken, File menüsündeki Save Workspace komutuna tıklayın.
21 Proje Dosyalarını Birletirmek Tools menüsünden Multiple Projects e gidin ve consolidate Projects komutuna tıklayın. Browse dümesine tıklayın ve birletirmek istediiniz dosyaları seçin. Dahil etmediiniz varsayılan ayarlamaları deitirin. Ya da tüm proje dosyaları açıkken Window menüsünden New Window komutuna tıklayın. Birletirmek istediiniz dosyaları seçin.( varsayılan ayarlamalar etkili olacaktır.) Bir ana projeye bir alt proje atamak Ana proje dosyasını açın. Alt proje bilgilerini eklemek istediiniz göreve çift tıklayın. (veya standart araç çubuundan Information dümesine tıklayın). Task Information iletiim kutusunda, advanced sekmesine tıklayın. Browse dümesine tıklayarak alt proje dosyasını seçin. Alt proje bilgisini görmek için, ana dosyadaki göreve çift tıklayın.
22 Görünümleri ve Raporları yazdırmak MS Project in proje görünümünü deitirmesini salamak Standart araç çubuundan Gantt chart Wizard dümesine tıklayın ve istediiniz bçimlendirme seçeneklerini belirleyin. Görünümler ve raporlar için header, footer ve göstergeleri deitirmek File menüsünden Page Setup komutuna, sonra biçimlendirmek istediiniz nesne için uygun sekmeye tıklayın. Bilgileri ve nesne için görünmesini istediiniz biçimlendirmeyi belirlemek için sekmeleri, dümeleri ve açılan liste kutularını kullanın. Rapor Kategorisi Açıklama Rapor Tipi Genel bakı Geçerli Etkinlikler Tüm Proje süresinden seçilmi, özet ve kritik görevler, kilometretaları ve zamanlama gibi bilgileri sunar. Balamamı, sürmekte olan, bitmi ve zaman çizelgesinde önde olan veya ileride balaması gereken görevler gibi seçilmi görev bilgilerini sunar. Proje Özeti Üst Düzey Görevler Kritik Görevler Kilometretaları günleri Balamamı görevler leride balayan görevler Sürmekte olan görevler Tamamlanmamı görevler Balamı olması gerekn görevler
İÇİNDEKİLER Proje Dosyasını Kaydetmek...2 Dosyaları Açmadan Özelliklerini ve İçeriğini Görme...2 Değişiklikleri Kaydetme...5 Görevin Çubuk Grafiğini Görüntüleme...5 Görev Bilgilerinin Değiştirilmesi...5
İÇİNDEKİLER MS PROJECT 2003...2 Microsoft Project Nedir?...2 Ms Project i Başlatma...2 Başlık Çubuğu...2 Araç Çubukları...2 Menü Çubuğu...3 Proje Rehber Araçları...3 Veri Giriş Çubuğu...3 Görev Bölmesi...3
MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere
MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere
MICROSOFT EXCEL 2000 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin
Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini
POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için
TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları
MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak
Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime
Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih
CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun
Amaçlarımız 2 Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak. Slayt gösterilerini ayarlamak. 1 3 Slaytlara eklenti yapmak için Insert
Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN email@example.com 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde
Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu
Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak
Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş
MICROSOFT PROJECT DERS NOTLARI Doç.Dr.Aydın Ulucan Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü firstname.lastname@example.org ANKARA-2006 MİCROSOFT PROJECT 2000 NOTLARI 1. GİRİŞ VE TANITIM Programı çalıştırmak için
www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz
Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü
0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza
Microsoft Office Word 2010 Microsoft Office paketlerinin son sürümü olan Office 2010 sürümü ile; Her türlü rapor, dilekçe gibi işleminizi rahatça yapabilirsiniz. Fiyat ve ürün tabloları oluşturabilirsiniz.
TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir
Çalışma Kitapları Oluşturmak OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Var olan verilerinizin hiçbiriyle ilişkili olmayan verileri toplamak ve depolamak istediğinizde, yeni bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,
MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.
PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere
Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak
Çevrimiçi Yardım Kılavuzu - SSS V1.2 S: Haritayı kullanarak nasıl uçuş bulabilirim? Bir arama başlatmak için harita üzerinde bir noktaya Ardından uçuş bilgilerini görüntülemek için ekrandaki menüden tercih
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili
2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA
Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Table of Contents Başlamadan Önce Okuyunuz:... 2 Yedekleme:... 2 Kişilerin yedeklenmesi:... 2 Mail Hesaplarının Kurulumu:... 3 Almanya Hesabımı Kurulumu:... 3 Tuv-
MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar
Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece
Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak
ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.
MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında
Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD
Grup Haritası Aracı www.amway.com.tr, email@example.com. Her hakkı saklıdır. İçindekiler: Giriş sayfa 1 Grup Haritası Erişim sayfa 2 Grup Haritasını Görüntüleme sayfa 3 Araç Çubuğu Simgeleri sayfa 5 Sütunlar
Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim
Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska ST7501 Video Management Software İçindekiler Tablosu ST7501 Kurulumu 92 ST7501
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN firstname.lastname@example.org 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını
Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller
EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,
PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar
ITEC190 Hukuk için Bilgisayar Ünite 8: Sunum Programları Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede görsellik, sunu
BLGM 101 DENEY 3 * WINDOWS İÇİN MICROSOFT EXCEL'E GİRİŞ Amaçlar 1. Excel'in temel özelliklerinin öğrenilmesi 2. Çizelge üzerindeki verileri kullanarak grafik oluşturma Bu deneyde Microsoft Excel 2007 kullanacağız,
Modu l 8: Sunu Hazırlama Hazırlayan: H.Hakan Çetinkaya Bu konu bittiğinde; Ms. PowerPoint programı hakkında kısaca bilgi edinecek, Ms. PowerPoint dosyalarını nasıl oluşturacağınızı ve nasıl kaydedeceğinizi
İleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de size özel sayı formatları : Excel de hücrelere sayı biçimi verirken, size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Bu formatları
GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google
CAPTİVATE İLE ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA ADOBE CAPTİVATE CS5 PROGRAMI DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Captivate programı e-öğrenme içeriklerini hazırlamak için uygun bir programdır? 2. Captivate programında açılan
Microsoft PowerPoint Slayt Hazırlama Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint İçindekiler Microsoft PowerPoint... 3 Slayt Açma... 3 İkinci Slayt Ekleme... 3 Slayt Düzeni... 4 Resim ya da Obje Ekleme... 6 Slayt
BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları: Ms Access 2/2 0 İÇİNDEKİLER 1. VERİ TABANI UYGULAMALARI: MS ACCESS 2/2 1.1. Tablolarda Verileri Artan ya da Azalan Sıralama 1.2. Tablolarda Verileri
ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında çalışma sayfasının özelliğine göre estetiğe uygun sayfa ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN email@example.com 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,
İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta
BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Sunu Hazırlama II 1 İÇİNDEKİLER 1. POWERPOINT PROGRAMINDA ASIL SLAYT OLUŞTURMA 1.1. Asıl Slayta Genel Bakış 1.2. Asıl Slayt ile Çalışmak 2. POWERPOINT PROGRAMINDA FOTOĞRAF
Etkin E-Mail Yönetimi Eğitimi Sayfa / Etkili Outlook Teknikleri. Görevden Yönet INBOX GÖRÜNÜMÜNDE TO-DA BAR I (TASK PANE) GÖRÜNTÜLEMEK. Yukarıda View menüsüne tıklayın. 2. Açılan listeden Layout bölümünden
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,
Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini
[ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun
ProQuest DISSERTTIONS ND THESIS FULL TEXT Kullanım Kılavuzu Kapsam Kendi alanındaki tek veritabanı olan bu veritabanı Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler,
12 DÜZEN TABLOLARI Microsoft Office FrontPage 2003 programında düzen tabloları ve hücrelerini kullanarak, profesyonel görünümlü Web sayfası düzenleri oluşturabilirsiniz. Düzen tablosu, sayfa düzeni için
, Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne
Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook 2013 önceki sürümlerden farklı bir görünüme sahiptir; bu nedenle, öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Size özel hale
MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı Öncelikle MS Outlook programında mevcut sertifikalarınızın tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem manuel olarak yapılmalıdır. 1.) MS Outlook Programında sertifikaları
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Sistemi Genel Bilgi... 2 Giriş İşlemleri... 2 Sınav Seçme... 4 Bina Bilgileri... 5 Bina Ekleme...
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/
1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi
ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan
KELĐME ĐŞLEM (WORD) Kelime işlemci nedir? programlardır. Kelime Đşlemciler bilgisayar kullanarak metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan Word programı ile neler yapılabilir? Word, çok amaçlı, kullanımı kolay
INTERNET KAYNAKLARI Wik.is Kılavuzu GRUP OTANTİK GRURLA SUNAR Bir Wiki ye Kayıt Olma 1. Öğrencileriniz ya da kurs katılımcılarınız için e- posta adresleri alın. 2. www.wik.is* adresine gidin. 3. Wik.is
Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003