... konulu sunumlar: "2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü."— Sunum transkripti:
1
2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü
2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK BİNA PROJESİ İŞİ: Kapalı Alan: 7.000 m2 Sözleşme tarihi : 04.01.2013 İşin başlangıç tarihi : 09.01.2013 İşin bitim tarihi : 09.07.2013 Toplam sözleşme bedeli : 56.050,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:0,00-TL 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 0,00-TL Mimari ön proje tamamlanmış, mimari kesin proje, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış, eksiklikler tespit edilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.
3
TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASI PROJESİ İŞİ: Kapalı Alan: 11.000 m2 Sözleşme tarihi : 23.05.2013 İşin başlangıç tarihi : 27.05.2013 İşin bitim tarihi : 23.10.2013 Toplam sözleşme bedeli : 77.880,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:0,00-TL 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 0,00-TL 27.05.2013 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış, zemin etüdü yapılmıştır.
4
2011-2013 YILLARI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI Sözleşme tarihi : 01.12.2011 İşin başlangıç tarihi : 05.12.2011 İşin bitim tarihi : 14.09.2013 Toplam sözleşme bedeli : 2.884.156,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:2.518.590,51-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 359.814,19-TL (KDV dahil) Camii – Lojmanlar Arası Yol ve Yaya yolu Yapımı
5
2011-2013 YILLARI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI AÇIK SPOR TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ : İşin tamamı bitirilmiştir. Köy yolu tarafına mevcut taş duvar üzerine panel çit yapılmıştır. Kapalı spor salonu yan tarafında bulunan çökmüş mevcut parkeler sökülerek tekrar döşenmiştir. İki adet giriş kapısı önüne andezit kaplama yapılmıştır. Kapalı tenis kortu giriş platformuna ve çevre merdiven basamaklarına andezit kaplama yapılmıştır. BEDRİYE ÜSTÜN KIZ YURDU – CAMİİ - LOJMANLAR ARASI YOL: Yol şev kazıları, yol plentmiks (mıcır ) serilmesi işi % 100 seviyesinde, yol tretuvar altı betonlar %100 seviyesinde, yol beton bordürleri % 100 seviyesinde, yol yağmur suyu hatları % 100 seviyesinde bitirilmiştir. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BEDRİYE ÜSTÜN KIZ YURDU ARASI YOL: Yol şev kazıları, yol plentmiks (mıcır ) serilmesi işi % 50 seviyesinde, yol yağmur suyu hatları % 60 seviyesinde bitirilmiştir. Teknopark inşaatına kadar bordür altı betonlar ve bordürler bitirilmiş olup Teknopark – Bedriye Üstün Kız Yurdu arası 25 cm. beton yol kaplaması bitirilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bölgesinde Çevre Düzenleme İşleri Bedriye Üstün Kız Yurdu – Camii – Lojmanlar Arası Yol Yapımı
6
2011-2013 YILLARI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI KAMPÜS ÇEVRE YOLU YAĞMURSUYU HATTI: Bedriye Üstün Kız Yurdu – lojmanlar arası yağmursuyu hattı % 100 seviyesinde bitirilmiştir. OTOPARK VE ŞENLİK ALANI: Fen Edebiyat Fakültesi karşısına otopark ve şenlik alanı yapılmıştır. TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI - ASKERİ LOJMANLAR ARASI KORUMA ÇİTİ : Tıp Fakültesi Morfoloji binası çevresinde bulunan perde duvarlar bitirilmiş ve ilave olarak yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, çevre sulama tesisatları, voleybol ve basketbol sahası, Makam aracı için kapalı garaj yapımı bitirilmiştir. ANDEZİT KAPLAMA İŞLERİ: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bölgesinde kapalı tenis kortu girişine 80 m2 andezit kaplama yapılmış olup Rektörlük Binası – Merkezi Kütüphane Binası merdiven basamakları ve döşemelerin andezit kaplaması tamamlanmıştır. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEVAMI GALERİ HATTI : Galeri hattı betonarme imalatı bitirilmiştir. Yalıtım işleri bitirilmiş ve kum çakıl dolguları yapılmıştır. Çevre Yaya Yolu İşleri Rektörlük Binası – Kütüphane Binası arası Merdiven Andezit Kaplama
7
2011-2013 YILLARI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası önünde mevcut bulunan betonarme perdenin sıvaları ve harpuştası yapılmış, ön sahanın andezit kaplaması bitirilmiştir. Arka tarafa ait Merdiven basamakları ve döşeme andezitleri iş başına getirilmiştir. Bahçe merdiven kaplamaları ve dekanlık merdiven kaplamaları tamamlanmıştır. Dekanlık merdiven ve giriş platformu korkulukları tamamlanmıştır. Bina arkasındaki kayalık bölüm %100 seviyesinde kırılmış, tesviye işlerine başlanmıştır. REKTÖRLÜK BİNASI KÜTÜPHANE ARASI EĞİMLİ ALAN ÇEVRE DÜZENLEMESİ: Çevre düzenlemesi kapsamında andezit kaplama işleri bitirilmiştir. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI OTOMASYON: Otomasyon işi kapsamında sirkülasyon pompaları büyütülmüş gerekli mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılmış ve otomasyon işi tamamlanmıştır. TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI OTOMASYON: Gerekli mekanik ve elektrik tesisat işleri yapılmış ve otomasyon işi tamamlanmıştır. Rektörlük Binası önü Otopark üzeri Andezit Kaplama İşleri Kütüphane Binası önü Andezit Kaplama İşleri
8
2011-2013 YILLARI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI ŞALTER: Arızalı olan jeneratör transfer şalteri değiştirilmiştir. SU KUYUSU KOMPANZASYON: Su kuyusu için gerekli olan kompanzasyonlar yapılmıştır. PTT ATM TOPRAKLAMA: Topraklama hattı güçlendirildi ŞENLİK ALANI: Tretuvar üzerine 5m. ara ile kapalı metal kutular içerisinde yer prizleri yerleştirildi. MERKEZİ KAFETERYA BİNASI ÖNÜ: Merkezi Kafeterya Binası önüne çevre aydınlatma direkleri dikilmiştir.
9
ORTAK DERSLİK BİNASI İNŞAATI Kapalı Alan: 12.000 m2 Sözleşme tarihi : 12.06.2012 İşin başlangıç tarihi : 15.06.2012 İşin bitim tarihi : 05.01.2014 Toplam sözleşme bedeli : 16.933.000,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:9.506.808,55-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar:5.227.724,03-TL (KDV dahil) A, B, C blok sıva imalatları % 85 oranında, dış cephe kaplama imalatları %80 oranında, C blok asma tavan imalatı, C blok elektrik tava montaj işleri, sığınak mahallinde havalandırma kanal imalatları tamamlanmıştır. A, B, C blok sınıflarda yer döşemesi imalatları, C blok hariç diğer mahallerde asma tavan imalatları, A ve C bloklarda ıslak hacim duvar seramik kaplama imalatları, B blok kalıp+demir+beton imalatları, amfilerde havalandırma kanalı imalatları, boru izolasyon işleri, elektrik tesisatı pano ve şalt malzemeleri montajı, besleme hatları, linye ve sorti işleri, telefon, ups, data, yangın algılama, seslendirme tesisatı kablolama işleri devam etmektedir. 2013 yılı içinde fiziki gerçekleşme %30 artarak %55 olmuştur.
11
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI Kapalı Alan: 15.700 m2 Sözleşme tarihi : 27.09.2012 İşin başlangıç tarihi : 01.10.2012 İşin bitim tarihi : 23.05.2014 Toplam sözleşme bedeli : 9.252.380,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:7.760.865,40-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 5.758.507,05-TL (KDV dahil) Kapı pencere kör kasa imalatları, çatı ışıklık imalatları, alçı sıva imalatları, gezilemeyen teras imalatları, priz tesisatı imalatları, aydınlatma tesisatı armatür ve anahtar çerçeveleri hariç, telefon ve data switch, patch panel, rack kabinler ve telefon dağıtım kutuları hariç, asansör tesisatı, kapıları ve ray montajları, kamera sistemi, ses sistemi ve yangın tesisatı kablolama işleri, çevre aydınlatma panosu hariç pano imalatları tamamlanmıştır. Duvar seramik imalatları, boya imalatları, granit yer döşeme imalatları, alüminyum pencere montajı, dış cephe B blok ısı yalıtımı imalatları devam etmektedir. 2013 yılı içinde fiziki gerçekleşme %60 artarak toplam % 81’e ulaşmıştır.
13
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİNASI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI İLE KAMPÜS MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT ONARIM İŞİ Sözleşme tarihi : 12.07.2013 İşin başlangıç tarihi : 15.07.2013 İşin bitim tarihi : 12.10.2013 Toplam sözleşme bedeli : 773.490,00-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:541.078,19-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 541.078,19-TL (KDV dahil) Merkezi Kafeterya Binası soğuk oda imalatı, Zile Meslek Yüksekokulu Binası kalorifer tesisatı işleri, Kapalı Spor Salonundaki projektörler için kendi yolları imalatı, Balıkçılık Tesisi elektrik panosu hariç elektrik tesisatı işleri tamamlanmıştır. Ziraat Fakültesi Binası cephe tuğla kaplama işi, denizlik mermer döşeme işleri, parapetler üzeri mermer döşeme işleri, çatı deresi onarım ve yenileme işi, Merkezi Kafeterya Binasında 4 adet mutfak buharlı tencere kazanı ve fan-coil demontajı devam etmektedir.
15
2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Beden Eğitimi ve Spor Sektörü
16
KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI Kapalı Alan: 4.070 m2 Sözleşme tarihi : 14.06.2012 İşin başlangıç tarihi : 19.06.2012 İşin bitim tarihi : 23.07.2013 Toplam sözleşme bedeli : 4.618.790,48-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:3.685.180,20-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 2.552.945,88-TL (KDV dahil) Dış cephe kaplama imalatları, havuz mahali yalıtım ve seramik kaplama imalatları, mekanik tesisat temiz su ve pis su tesisat boru montaj işleri, kaskad sistem yoğuşmalı duvar tip kalorifer kazan imalatı, yangın tesisatı ve yangın dolapları montajı, VRF sistemi altyapı borulama işleri, nem alma santrali montajı, zemin kat ve 1. kat galvaniz kaplı kablo kanalı imalatı, bodrum kat havuz kenarları ve kablo şaftı (pano odası dahil) galvaniz kaplı kablo kanalı imalatı, zemin kat ve 1. kattaki anahtar sorti, paralel sorti ve priz sorti kablo işeri, zemin kat ve 1. kattaki telefon, data, yangın algılama, seslendirme kablolama işleri, paratoner direği ve aktif paratoner montajı, çevre aydınlatma ve mekanik panolar hariç tüm panoların montajı, havuz üstü projektör montajı, kantin aydınlatması hariç tüm aydınlatma armatür montaj işleri, kesintisiz güç kaynağı UPS montajı, tüm priz tesisatı montajı, kamera sistemi kaydedici ünitesi hariç kamera montajları, ses sisteminde asma tavan hoparlörleri montajı, yangın tesisatı asma tavan yangın dedektörleri kablo bağlantıları, skorbord altyapısı tamamlanmıştır. Boya, havuz çevresi kaymaz seramik imalatları, atlama platformu montajı devam etmektedir. 2013 yılı içinde fiziki gerçekleşme % 54 artarak toplam % 78’e ulaşmıştır.
19
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YENİ DOĞAN VE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ REVİZE İŞİ Sözleşme tarihi : 17.05.2013 İşin başlangıç tarihi : 20.05.2013 İş bitim tarihi: 17.09.2013 Toplam sözleşme bedeli : 1.571.083,38-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:1.494.434,83-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 1.494.434,83- TL (KDV dahil) Eski duvar bölmeleri kaldırıldı. Yeni projeye göre alçıpan yalıtımlı levhalarla bölme duvar işleri, alçı ve boya işleri, kapı kasaları ve kapı montajı, asma tavan sistemi ıslak zemin fayans kaplama işleri, lamine camlar ve kasaların montajı, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat işleri, medikal gaz tesisatı işleri, otomatik kapıların montajı, hasta yatak başı ünitelerinin ve pendantların montajı, zayıf akım kablolama tesisatı işleri, ünitelere ait panoların montajı tamamlanmıştır. Zemin PVC kaplama işleri, kuvvetli akım tesisatı işleri devam etmektedir.
20
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YENİ DOĞAN VE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ REVİZE İŞİ
21
2013 Yılı Devam Eden Projeler TOKAT TEKNOPARK A.Ş.
22
TOKAT TEKNOPARK A.Ş. KULUÇKA MERKEZI VE İDARİ BİNASI Kapalı Alan: 3.060 m2 Sözleşme tarihi : 01.02.2012 İşin başlangıç tarihi : 06.02.2012 İşin bitim tarihi : 31.01.2013 Toplam sözleşme bedeli : 4.764.324,39-TL (KDV dahil) Bugüne kadar ödenen tutar:3.418.934,54-TL (KDV dahil) 2013 Yılı içinde ödenen tutar: 2.297.592,93-TL (KDV dahil) Aluminyum kompozit cephe kaplama imalatları inşaası devam etmektedir. Kapı-pencere imalatları devam etmekte olup, kapı kasaları montajları bitmek üzeredir. Bina iç ve dış duvarları sıvaları bitirilmiştir. Asma tavan imalatlarına başlanılmış olup zemin katta ve 1. katta bazı ofislerin asma tavanları bitirilmiştir. 1. katta ki koridorların asma tavan inşaatı devam etmektedir. Aydınlatma olarak bırakılan çatı katındaki boşluğun çelik sistemi yapılmış çatıya montajı bitirilmiştir. Çatı kaplaması olan shingle kaplamalar yapılmış imalatlar bitirilmiştir. Çatı katı yağmur olukları ve balkonlardan zemine verilecek yağmur oluğu yapımı devam etmektedir.Pis su kolon tesisatı tamamlanmış, kanalizasyon bağlantı işleri devam etmektedir. Yangın tesisatı ve yangın dolaplarının montajı, kalorifer kolon tesisatı tamamlanmıştır. Eşanjör dairesi yangın tesisatı ve kalorifer tesisatı işleri, galeri hattı ısıtma tesisatı hattı ve temiz su tesisatı işleri devam etmektedir. Asansör kabin iskeleti ve motoru montajı, kuvvetli akım kabloları, şalt malzemeleri, oda panoları montajı, zayıf akım kabloları imalatları, çevre aydınlatma ve topraklama paratoner kabloları imalatları yapılmıştır. 2013 yılı içinde fiziki gerçekleşme %48 artarak toplam %71’e ulaşmıştır.
23
TOKAT TEKNOPARK A.Ş. KULUÇKA MERKEZI VE İDARİ BİNASI