İzmirde Tramvay Çilesi Bugün Başlıyor :İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay projeleri kapsamındaki yapacağı ray döşeme çalışmalarına bugün başlıyor. Kent merkezindeki bazı yolların trafiğe kapatılacak olması sürücüleri zor durumda bırakacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015’te temelini attığı Karşıyaka ve Konak Tramvay Projeleri’nde birçok kez yapılan güzergah değişiklikleri sebebiyle öngörülen iş takviminin gerisinde kalınması, trafikte kabus dolu günlerin başlamasına yol açıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kentin araç trafiği ve otopark açısından en sıkıntılı bölümü olan Çankaya, Alsancak ve Konak trafiğini olumsuz yönde etkileyecek ray döşeme çalışmaları bugünden itibaren başlayacak.Tramvay güzergahı boyunca yapılacak imalatlar için Karşıyaka’da bir, Konak’ta iki olmak üzere toplam üç noktada trafik düzenlemesi yapılacak.
Karşıyaka Tramvayı güzergahında, Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın Ahmet Adnan Saygun Parkı (kara tarafı) önünden geçen tek hat tramvayın deniz tarafına bağlantısında, orta refüje kadar olan 1.kısmın imalatlarına bugünden itibaren başlanacak. 15 gün sürecek çalışma kapsamında Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın Cemal Gürsel Caddesi girişinden sonra yol gövdesi deplase edilerek geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Kara tarafından orta refüje kadar olan 1.kısmın imalatları tamamlandıktan sonra, orta refüjden sonraki 2.kısmın imalatlarına geçilecek. Bu bölgede trafik ikişer şeride düşürülerek mevcut trafik düzenine devam edilecek.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda asfaltlama çalışması
Konak Tramvayı’nın geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi ile 16 Sokak arasında kalan kısmında da bugünden itibaren asfalt serim çalışmaları başlayacak. Yol gövdesinin proje kotuna getirilmesi için bu bölgede yer yer 30-40 santimetreye varan kazılar yapılacak. 15 gün içinde tamamlanması planlanan çalışmalar ilk olarak kara tarafında, ardından deniz tarafında gerçekleştirilecek. Birinci hafta yolun deniz tarafında kalan kısmı iki yönlü olarak hizmet verecek. Çalışma yapılacak kısımda sabah saatlerinde Konak yönüne iki şeritten, Üçkuyular yönüne tek şeritten ulaşım verilecek. Akşam saatlerinde de yoğunluğun yön değiştirmesi nedeniyle Üçkuyular yönüne iki, Konak yönüne tek şeritten ulaşım sağlanacak. İkinci hafta aynı şekilde yolun deniz tarafında çalışma yürütüleceği için, buradaki ulaşım da kara tarafına aktarılacak.
Şair Eşref Bulvarı’nda hat imalatı başlıyor
Bugünden itibaren Konak Tramvayı güzergahındaki Şair Eşref Bulvarında hat imalat çalışmalarının da startı verilecek. Ancak bu bölgedeki çalışmalar daha uzun soluklu olacak ve etaplar halinde gerçekleştirilecek. Hat döşeme çalışmasının 1. Etabı kapsamında, Alsancak Hocazade Camii ile Lozan Meydanı arasındaki 460 metrelik kısımda çalışma yürütülecek. Bu süreçte önce Çankaya-Alsancak yönündeki kısım trafiğe kapatılacak. Ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacak. Ardından 2. Etap çerçevesinde aynı bölgedeki karşı şeritte çalışma yürütülecek ve bu kez diğer şerit çift yönlü olarak ulaşıma açılacak. İlk iki etap 2 ay sürecek. Çalışmalar boyunca her türlü trafik yönlendirmesi yapılarak Şair Eşref Bulvarı’nda imalatlar tamamlanacak.
Ücretsiz haber bülteni
Hergün e-postanıza gelsin!