ABD Deniz Kuvvetlerinin en yeni fırkateyninin teslim tarihinde 3 yıllık gecikme!
ABD Donanmasının halihazırda süren projelerinde yaşanan gecikmelere bir yenisi eklendiği ve Constellation sınıfı fırkateynlerin inşasında yaklaşık 3 yıllık bir gecikme olacağı iddia edildi.
ABD Deniz Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan rapora göre ABD Donanması için üretilecek Constellation sınıfı fırkateynlerin ilk gemisinin teslimatının 3 yıl gecikeceği belirtildi.
ABD Deniz KuvvetleriWisconsin eyaletinde bulunan Fincantieri Marinette Marine tersanesi tarafından üretilecek olan Constellation sınıfı güdümlü füze firkateyni USS Constellation’ın (FFG-62) 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen teslimatının 2029 yılına ertelenmesi öngörülüyor.
ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro geçtiğimiz aylarda ABD Deniz Kuvvetleri için yürütülen gemi inşa projelerindeki gecikmelere dair bir rapor talep etmişti. ABD Deniz Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan rapora göre halihazırda yürütülmekte olan gemi inşa projelerinin çoğunda 1 ila 3 yıl arasında gecikmeler yaşanması bekleniyor.
Raporda Constellation sınıfı güdümlü füze firkateyni projesindeki gecikmelere ek olarak Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarının yerini alması beklenen Columbia sınıfı balistik füze denizaltıların ilk gemisinde 12 ila 16 ay, Virginia Block IV ve Virginia Block V sınıfı nükleer saldırı denizaltılarının inşaatlarında 24 ila 36 ay, Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisi USS Enterprise’ın (CVN-80) inşasında ise 18 ila 26 aylık gecikmelerin yaşanmasının beklenildiği ifade edildi.
Gecikmelerin faktörler olarak tasarımın olgunlaşması, tedarik zinciri sorunları ve sınıfların ilk gemilerinin inşasında yaşanan vasıflı işçi bulma zorluğu gibi faktörlerin öne sürüldüğü raporda Constellation sınıfı güdümlü füze firkateyni projesinde detay tasarım aşamasının hala devam ettiği ve bu yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
Tasarımı İtalyan ve Fransız donanmalarında hizmet veren FREMM sınıfı firkateynlere dayanan Constellation sınıfı güdümlü füze firkateynlerinin başlangıçta FREMM sınıfı ile yüzde 85 oranını bulan tasarım benzerliğinin ABD Deniz Kuvvetleri tarafından değiştirilen isterler nedeniyle yüzde 15’in altına düştüğü dile getirildi.
Deniz Deniz Sistemleri Komutanlığı şefi Koramiral Yardımcısı James Downey Constellation sınıfı güdümlü füze firkateyn projesindeki gecikmelere dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Fincantieri Marinette Marine tersanesinin artan iş yükü, kalifiye personeli işe alma ve elde tutma zorlukları ve şu anda yapım aşamasında olan üç gemi inşa programın değişen ve revize edilen tasarım aşamaları nedeniyle projede gecikmelere yaşandığını belirtti.
Fincantieri Marinette Marine Kıyı muharebe gemisi projesindeki sorunların düzeltilmesi, Suudi Arabistan için çok görevli su üstü savaş gemisi inşası ve ABD Donanması için Constellation sınıfı güdümlü füze firkateynlerinin inşasını yürütüyor. Fincantieri şu anda ilk dört fırkateynin inşası için sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz ay Kongreye sunulan 2025 mali yılı savunma harcamaları bütçe tasarısına göre ikinci, üçüncü ve dördüncü gemilerin teslimat tarihleri henüz belli değil.
ABD Donanmasının Columbia sınıfı balistik füze denizaltısının teslimatında gecikme
ABD Deniz Kuvvetlerinin yayınladığı raporda Columbia sınıfı balistik füze denizaltılarının ilk gemisi olan USS District of Columbia (SSBN-826) denizaltısının teslimatında en az bir yıllık bir gecikmenin beklenildiği belirtildi. Projeye göre ilk denizaltının Ekim 2027 tarihinde ABD Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyordu ancak mevcut gecikmelere göre ilk geminin tesliminin Ekim 2028 veya 2029 yılının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Gecikmelerin kaynağının yaşanan tedarik sorunları olduğu iddia edilirken ABD Deniz Kuvvetleri Satın Alma direktörü Nickolas Guertin yaptığı açıklamada gecikmenin nedeninin denizaltı üzerindeki modüllerin yerlileştirilmesinden kaynaklandığını ifade etti.
Downey açıklamasında, uçak gemileri ve denizaltılarda kullanılan bazı parçalarda tedarik sorunları yaşandığını ancak bu parçaların üretiminde kullanılan teknolojide bir sorun olmadığını söyledi. Denizaltının tahrik sistemini çalıştıracak yeni bir teknoloji olan kalıcı mıknatıslı motorların gecikmeleri artırmadığını söyledi.
Yaşanacak gecikmelerin ABD’nin nükleer caydırıcılığında zafiyet yaratmaması için ABD Donanmasının 5 adet Ohio sınıfı balistik füze denizaltısının hizmet ömürlerinin uzatılmasına yönelik bir modernizasyon planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.