Bu makalede, Microsoft Project Standard takvimin çalışma zamanını değiştirme hakkında bilgi içerir. Bu bilgiler, bir tek tek kaynak takvimi değiştirme veya standart bir kopyadan bir vardiya takvim oluşturmak için de geçerlidir.
Microsoft Project'te takvimlerini üç farklı tür vardır. Bir takvim değiştirmeden önce hangi her biri Bu takvimlerden göz önüne almanız gereken önemli yapar. Aşağıdaki bilgi türlerinin her biri bu takvimleri ile tanımak.
Proje takvimi
Proje takvimi, görevlerin temel iş planlama çizelgeleme özellikleri tanımlar. Hangi takvimin proje takvimini öğrenmek için veya bir takvim atamak için aşağıdakileri yapın:
- Microsoft Project 98, Microsoft Project 2000, Microsoft Project 2002 ve Microsoft Office Project 2003
Proje menüsünde Proje Bilgileri'ni tıklatın.
Proje Bilgileri iletişim kutusunda, Takvim alanının dosyanın ana takvim olarak Microsoft Project'i kullanmakta olan takvimin adını içerir.
- Microsoft Project'i 4.1
Dosya menüsünde Project bilgi'yi tıklatın.
Proje Bilgileri iletişim kutusunda, Takvim alanının dosyanın ana takvim olarak Microsoft Project'i kullanmakta olan takvimin adını içerir.
- Microsoft Project 4.0
Dosya menüsünde, Özet bilgi'yi tıklatın.
Özet bilgi iletişim kutusunda, Takvim alanının dosyanın ana takvim olarak Microsoft Project'i kullanmakta olan takvimin adını içerir.
Temel Takvim
Bir temel takvim veya ÜST KRKT takvimi, diğer kullanılabilir zaman çizelgelerinin tanımlamak için kullanabilirsiniz. Proje takvimini (yukarıda) her zaman Bankası takvimleri biridir.
Temel takvimler de kaynak takvimleri için şablon olarak işlev görebilir. Hangi ana takvimin dışında bir kaynakla bulmak için <a0></a0>, aşağıdakileri yapın:
- Microsoft Project 98
Temel Tak alan ana takvimin adını içerir.
- Görünüm menüsünde Kaynak Sayfası'ı tıklatın.
- Ekle menüsünde kaynak bilgileri.
- Çalışan tıklatın saat sekmesi.
- Microsoft Project 4.0, Microsoft Project 4.1, Microsoft Project 2000, Microsoft Project 2002 ve Project 2003
Temel Tak alan ana takvimin adını içerir.
- Görünüm menüsünde Kaynak Sayfası'ı tıklatın.
- Ekle menüsünde kaynak bilgileri.
Kaynak takvimi
Bir kaynak takvimi için tek bir kaynağın kullanılabilirliğini zamanlamasıdır. Bir kaynak oluşturduğunuzda, Microsoft Project, otomatik olarak standart temel takvim dayanan bir takvim oluşturur. Bu tek tek takvim, yalnızca kaynağın kullanılabilirliğini etkiler ve kaynağın çalışma hesaplamakta kullanılan.
Dahası, bir kaynak takvimi proje takvimi için bir işlemdir. Bu nedenle, bir görev, kaynak çalışamaz bir süredir zamanlanır ve bu görev, kaynak kullanımlı zamanlamayı kullanarak, görev (bitiş tarihine ayarlanır çoğu durumda) düzeltilir arasındaki farklar proje takviminde ve kaynağın her takvim için izin vermek için.
Kaynak Takvimi görüntülemek veya değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
- Araçlar menüsünde çalışma zamanını Değiştir'i tıklatın.
- For listesinde kaynağın adını tıklatın.
Şimdi, tek tek takvim kaynağın göreceksiniz.
Takvim Seçenekleri
Microsoft Project, Takvim seçenekleri kullanılabilir hale getirir. Bu seçenekleri görmek için <a0></a0>, aşağıdakileri yapın:
- Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.
- Seçenekler iletişim kutusunda, Takvim sekmesini tıklatın.
Bu seçenekler takvimleri veya (yukarıda açıklandığı gibi) kullanılabilirliği zamanlamaları değişmez, ancak yalnızca belirli varsayılan tanımları ve değerler için birim. Bazı bu seçeneklerin kısa açıklamaları için aşağıdaki bilgileri görürsünüz:
Not:
- Varsayılan başlangıç saati/varsayılan bitiş saati
Bu seçenek, herhangi bir başlangıç tarihi veya son kullanıcının saat belirtmedi tarih yerleştirilen varsayılan süreyi tanımlar. Tam olarak nitelenmiş herhangi bir tarihi, ay, gün, yıl ve saati içerir.
Örneğin, 8: 00'de için varsayılan başlangıç saati ayarlayın ve Microsoft Project şey söyledim, 1/25/96 başlatan bir görev oluşturmak için olan, Microsoft Project yine de bir saat değeri tarih girişi için gerektirir. Varsayılan başlangıç saati, 8: 00'de ayarlandığından, bu tarihe kadar olan, yazdığınız eklenecek süredir. Tam tarihi görevin sonra olacak 25/1/96 saat 8: 00'de.
- Gün başına saat
Bu seçenek, belirli sayıda saat olarak gün birimi tanımlar. Bu seçeneği önemlidir çünkü gün birim kendisini birçok iş uygulamaları somut bir sayı değil. Bu seçenek, önce görev ayarlamalısınız veya kaynakları oluşturulur.
- Hafta başına saat
Bu seçenek, belirli sayıda saat olarak hafta birimi tanımlar. Bu seçeneği önemlidir çünkü hafta birim kendisini birçok iş uygulamaları somut bir sayı değil. Bu seçenek, önce görev ayarlamalısınız veya kaynakları oluşturulur.
Gün ve hafta kesirler sağladığından, görevleri ve kaynakları oluşturma başladıktan sonra saat başına arama gün ve saat başına arama hafta değerinin değiştirilmemelidir. Ayrıca, planınız zamanlandığı şekilde değişiklikleri görürsünüz.
- ÖRNEK
Standart bir 40 saat/hafta çalışma.
Başlangıç saatleri gün'kendi başına 8'dir.
1 Gün), bir görev oluşturmak ve bir kaynak atamak için kullanılmışsa, Microsoft Project'i (Bu durumda 8 saat) kaynağa atanan çalışma miktarını hesaplamak için saat günü, başına seçenek başvurur.
Saat başına 6 saat, sonuçta elde edilen süre seçeneğine 1.33 gün olacaktır günü değiştirmek için kullanılmışsa. Bu davranış seçeneğini değiştirdiğinizde görevlerdeki atamasını değiştirmek için oluşur. Kaynak, bu görevde 8 saat hala çalışıyor. Diğer bir deyişle, her gün 6 saat bölünen 8 saat 1.3333 gün süre TL'ye eşittir.
Ek bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
45695
(http://support.microsoft.com/kb/45695/EN-US/
)
Project'te akşam/Gece vardiyası için takvim çalışma saatlerini ayarlama
Microsoft Project'i çevrimiçi Yardım'A, aşağıdaki konulara bakın:
- Takvim
- Saat çalışma değiştirme
- Takvimleri atama
Makale numarası: 143254 - Son Gözden Geçirme: 19 Ocak 2007 Cuma - Gözden geçirme: 4.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
- Microsoft Project 98 Standard Edition
- Microsoft Project 4.1 Standard Edition
- Microsoft Project 0.10acres
- Microsoft Project 4.0 Standard Edition
- Microsoft Project 4.0 for Macintosh
- Microsoft Project 2000 Standard Edition
- Microsoft Project 2002 Standard Edition
- Microsoft Office Project Professional 2003
- Microsoft Office Project Standard 2003
|kbmt kbhowto kbusage KB143254 KbMttr|Otomatik Tercüme
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:143254
(http://support.microsoft.com/kb/143254/en-us/
)