An Excel file simulates the beginning of each footing, where the responsible for project design enters ma-nually the beginning date and location in the drawing according to coordinates XY. A previously created Visual Basic file, assigns the kind of footing among 7 available types; kind of columns among 10 available types; indicates the pertaining project zone mezzanine or no-mezzanine; and finally indicates the amount of footings began daily.
Desde Excel se trabaja con un archivo que simula el inicio de cada una de las zapatas, donde el responsable de planear el proyecto ingresa de forma manual la fecha de inicio y su ubicación en el plano según las coordenadas XY, en un archivo que mediante la herramienta Visual Basic previamente creado asigna el tipo de zapata entre los 7 disponibles, el tipo de columna, entre los 10 disponibles, indica a que zona del proyecto pertenece mezanine o no mezanine y finalmente indica cuantas zapatas se comenzaron por día.