The implementation methodology using constructability is shown in Figure 1, basically a sequence for the project development through the three considered stages was defined design, planning and construction, sequence that considers critical and complementary activities, both defined based on the strategies and methodologies established in diverse studies of the IIC to implement Constructability in construction projects IIC, 1993; 1987; 1986.
La metodología de implementación usando la constructabilidad se muestra en la Figura 1, Básicamente se definió una secuencia para el desarrollo del proyecto a través de las tres etapas consideradas diseño, planificación y construcción, secuencia que considera actividades críticas y complementarias, ambas definidas en función de los estrategias y metodologías establecidas en diversos estudios del CU para implementar Constructabilidad en proyectos de construcción CU, 1993; 1987; 1986.