Definition of activities sequences, in order to create a graphic model by means of an analysis of the project documentation, and a direct survey on activities. At the same time, the manual registration at the job-site of every item in the field: activity in progress, total duration, amount of executed work, physical resources tools and equipment, involved staff officers and assistants and standstills.
 Definir la secuencia de actividades para elaborar un modelo gráfico, mediante análisis de los documentos del proyecto y observación directa de actividades; y a la vez registrar manualmente y en campo los datos en un formato diseñado para tal fin que permite registrar para cada ítem de obra: actividad en ejecución, duración total, cantidades de obra ejecutadas, recursos físicos involucrados herramientas y equipos, personal involucrado oficiales y ayudantes y detenciones.