It can be observed that scenarios showing a greater decrease of project duration were the ones always counting with material availability, and beginning the project by footing construction at mezzanine zone.
Como puede observarse los escenarios en los que más se minimiza la duración del proyecto fueron contar con los materiales siempre disponibles e iniciar el proyecto por la construcción de las zapatas del mezanine.