After this, Stuven trained around 75 site managers of the project UNCTAD III to insert information daily into the Gantt charts and finally into ibm information cards with which they could calculate the details of the critical route, as it wouldn’t only be a technical inspector, but also the builders themselves that would input the information and then follow the instructions of the line of weekly activity Stuven, 2007 fig.
Posteriormente, Stuven instruyó a cerca de 75 jefes de obra del proyecto UNCTAD III en el ingreso de información diaria en cartas Gantt y finalmente en tarjetas de información ibm con las cuales podían calcular el mínimo detalle de la ruta crítica, pues no sólo era un inspector técnico, sino los mismos ejecutores los que ingresaban la información y luego seguían las instrucciones del trazado de actividades semanales Stuven, 2007 fig.