한은 별관 공사비 257억원 증액하기로…57억 추가 여부도 협의
시공사 물가변동 이유로 1차 257억원 2차 57억원 공사비 증액 요구 서울 중구 한국은행 통합별관 건설현장 모습. 2021.8.6 뉴스1 © News1 민경석 기자 서울 뉴스1 김성은 기자 한국은행이 통합별관 신축 공사를 맡은 계룡건설산업 이하 계룡건설 에 대해 공사비를 257억원 증액해주기로 결정했다. 계룡건설의 추가 요구분인 57억원에 대해서는 향후 조달청 검토를 거쳐 결정한다는 방침이다. 1일 정치권과 조달청 한은 관계자들의 말을 종합하면 계룡건설은 물가 변동을 이유로 2020년 2월28일 기준 257억원을 2021년 2월28일 기준 57억원 등 총 314억원의 공사비를 상향 조정해 달라고 서울지방조달청에 신청해 놓은 상황이다. 앞서 한은은 5년 전 통합별관 공사를 조달청에 위탁했으며 이에 따라 조달청은 한은 대신 입찰을 진행해 건설사와 계약을 맺고 공사를 진행키로 했다. 그러나 조달청은 2017년 12월 입찰 예정가였던 2829억원보다 3억원 많은 2832억 원을 써낸 계룡건설을 1순위 시공사로 선정했다. 당시 2위였던 삼성물산은 이보다 589억원 낮은 2243억원을 적어 냈지만 계룡건설에 밀려서 떨어졌다. 이후 2021년 4월에는 당초 도급 금액인 2832억원보다 28억원 낮은 2804억원으로 변경 계약이 체결됐다. 그럼에도 계룡건설이 물가 변동을 이유로 다시 314억원을 증액해 달라고 조달청에 신청한 것이다. 이에 한은은 조달청과 공사비 증액 관련 협의를 진행해왔다고 한다. 공사를 위탁한 한은이 조달청에 시공사의 공사비 증액 적정성에 대한 검토를 요청하면 조달청이 결과를 한은에 알려주고 한은이 이에 대해 동의할 경우 조달청과 시공사가 직접 계약을 맺는 방식이다. 한은 관계자는 계룡건설의 공사비 상향 조정 신청과 관련해 1차분인 257억원에 대해선 조달청의 검토가 끝났기 때문에 한은이 이를 반영키로 했다 면서 2차분인 57억원에 대해선 지난달 28일 조달청에 검토를 요청해 놓은 상태이며 아직 조달청의 검토 결과가 나오지 않았다 고 설명했다.
한국은행이 통합별관 신축 공사를 맡은 계룡건설산업 이하 계룡건설 에 대해 공사비를 257억원 증액해주기로 결정했으며 계룡건설의 추가 요구분인 57억원에 대해서는 향후 조달청 검토를 거쳐 결정한다는 방침으로 계룡건설의 공사비 상향 조정 신청과 관련해 1차분인 257억원에 대해선 조달청의 검토가 끝났기 때문에 한은이 이를 반영하기로 했다 면서 2차분인 57억원에 대해선 지난달 28일 조달청에 검토를 요청해 놓은 상태이며 아직 조달청의 검토 결과가 나오지 않았다 고 설명했다.