Основная часть восстановительных работ на Крымском мосту будет завершена после установки последнего пролета на левой автодорожной стороне в начале февраля. Такие сроки у себя в Telegram-канале назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По словам зампреда российского правительства, в настоящее время завершена надвижка третьего пролета, еще два пролета уже заняли свое проектное положение. «Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января, — пояснил он. — Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение». Хуснуллин отметил, что завершающий этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды. После этого дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, барьерное ограждение и освещение. В декабре отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» уведомила о запуске еще одного поезда по маршруту Москва — Симферополь. Дополнительный состав будет курсировать с 12 декабря 2022 года до середины марта 2023 года.