屋根塗装 外壁塗装の工事期間はどのくらい?工期は?
天候の事もあり予備日を入れると2週間〜3週間程です。外壁塗装も屋根塗装も同じですが、下塗りをして、乾燥させて上塗り乾燥させて塗る 乾燥させて塗るを繰り返しますので、1日に何工程も施工は出来ません。塗装前にも目地のシール(コーキング)を施工して乾燥させる期間などもあります。基本リフォーム、塗り替えはて塗りで丁寧に塗膜厚をつけていくので、日にちはかかります。塗装が終わっても、検査などもあり、(雨漏りが直ったかどうかの調査もある)すぐには足場も解体できません。可能であれば、工期などに余裕のある季節やタイミングが望ましい事になります。いつまでに急いで塗装して欲しい。と言うタイミングよりも、ゆっくり丁寧にして欲しい期間に塗装工事をする事をお勧めいたします。 ■その他工期 防水工事(一般ベランダ)3日間程 屋根カバー工事 7日間〜10日間程 屋根葺き替え 10日間〜15日間程