words: Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare / Valoare respectivăTermen2018 Sursa de finanțareÎnceputFinalizareAlocat conform BVCRectificat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101 / 2018+redistribuire0123456781 Magistrala 4 , tronson Parc Bazilescu -Străulești2,24 km linie dublă , 2 stații , 1 depou1 an / 318201431.03.2017 - stațiile Laminorului și Străulești 2018 - Depou și Terminal Străulești4595,4 POIMBuget de stat2 Magistrala 5 . Drumul Taberei - Pantelimon- secțiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor , inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței- secțiunea 2 Eroilor-Iancului- secțiunea Iancului-Pantelimon16,2 km linie dublă , 22 stații , 2 depouri7 km , 10 stații , 1 depou5,4 km , 6 stații3,8 km , 6 stații , 1 depou2 ani / 1.8148 ani / 2.90813 ani / 2.9892013201820232019 orizont 2023 orizont 203062761611029528870 POIMCredite externeBuget de stat3 Magistrala 6 , legătura cu Aeroportul Henri CoandăHotărârea Guvernului nr. 930 / 201614,2 km linie dublă , 12 stații4 ani / 5.8992019202371140,3 POIMJICABuget de stat4Îmbunătățirea condițiilor de transport pe magistrala 2 - faza II- cale de rulare pe magistrala 2- acces nou la stația Tineretului- achiziție material rulant magistrala 218 km linie dublă , 14 stații , 1 depou18 km linie dublă1 acces16 + 8 trenuri5 ani / 5445 ani / 5231 an / 21-201420182016201420222023 2018 Finalizat 201617017010,4010,40 POIMBuget de stat finalizat5 Modernizarea instalațiilor pe M 1 , 2 , 3 și TL . Instalații de control acces41 de stații-20162018189,3 POIMBuget de stat6 Magistrala 4 . Tronson Gara de Nord - Gara Progresul SPF , SF2 ani / 432017201933,9 Grant ElvețiaPOST7 Achiziție material rulantmagistrala 5 , S 113 trenuri 2 ani / 4872018202010,7 BEI IVBuget de stat