खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना कार्यस्थल : खरीददार किसी विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा उसको बोली लगाने के दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में, विद्युत की आपूर्ति को समय पर चालू करने की सुनिश्चितता के लिए, खरीददार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलाप आरएफएस जारी करने से पूर्व खरीददार द्वारा प्रारंभ कर दिए जाएं। इन क्रियाकलापों को पीपीए निष्पादित करने से पूर्व पूरा करना आवश्यक होगा।
क) भूमि : 100 (सौ) प्रतिशत भूमि का निर्धारण और बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सैद्धांतिक रूप से इंगित करने वाले दस्तावेज/करारों का प्रावधान और पीपीए के निष्पादन के 1 (एक) माह के अंदर भूमि का 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) कब्जा और उसके पश्चात 2 (दो) माह के अंदर शेष 10 (दस) प्रतिशत का कब्जा होना चाहिए।
ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / पर्यावरणीय मंजूरी (यदि लागू हो तो)।
ग) परियोजना की भूमि के लिए वन संबंधी मंजूरी (यदि लागू हो तो)।
घ) परियोजना के लिए अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी से जल के लिए अनुमोदन (यदि लागू हो तो)
ङ) एसटीयू/सीटीयू से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू / सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो, परंतु यह पत्र उन मामलों में आवश्यक नहीं है जहां संबद्ध एसटीयू/सीटीयू ने कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता के लिए सब-स्टेशन वार क्षमताएं अधिसूचित कर दी हों।
3.2.2 सौर पार्क में खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया परियोजना स्थल : खरीददार समुचित अवसंरचना की विशिष्टियों के साथ और सुविधाओं के अभिगम वाले संकेन्द्रित क्षेत्र (सौर पार्क') में परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा बोली लगाने के दस्तावेज में उसको निर्दिष्ट कर सकता है। सौर पार्क को एमएनआरई द्वारा जारी एवं संशोधित समय-समय पर किए गए 'सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इन सब बातों के होते हुए, विद्युत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीददार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त खंड 3.2.1 (क) से (ङ) में इंगित किए गए परियोजना संबंधी विभिन्न शुरूआती क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिए गए हैं और संबंधित एसपीपीडी द्वारा उनको उल्लिखित समय पर पूरे कर दिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सौर पार्क विकासकर्ता के उत्तरदायित्व एमएनआरई द्वारा विकसित किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" एवं कार्यान्वयन सहायक करार से व्युत्पन्न होने चाहिए जोकि सौर ऊर्जा पार्क के विकासकर्ता और सौर पार्क उत्पादक के बीच संबंध परिभाषित करते हैं।
3.2.3 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थलः यदि खरीददार स्थल अथवा सौर पार्क का उल्लेख नहीं करता और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा परियोजना स्थल का चयन किया जाता है तो बोलीदाता को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और विद्युत की आपूर्ति शुरू हो सकेः(ग)
(क) भूमि अधिग्रहणः शुरू होने की अनुसूचित तारीख (एससीडी) को अथवा उससे पूर्व ऐसी अवधि, जो पीपीए की पूरी अवधि से कम न हो, के लिए दस्तावेज / पट्टा करार प्रस्तुत करना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के नाम से अपेक्षित भूमि के 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) उपयोग का अधिकार प्रमाणित हो। जहां कहीं भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल हो, पट्टे में, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक के मामले में, भूमि का पट्टाधिकार, ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित करने की अनुमति हो । परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / पर्यावरण मंजूरी ( यदि लागू हो) ।
परियोजना के लिए भूमि के लिए वन मंजूरी (यदि लागू हो) ।
परियोजना के लिए संबंधित प्राधिकरण (यदि लागू हो) से जल के लिए आवश्यक अनुमोदन।
राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)/केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) [अथवा यदि चुना गया स्थल एक सौर पार्क है तो सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता] का पत्र, जिसमें एसटीयू / सीटीयू सबस्टेशन से संयंत्र की संयोजकता की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो । यदि परियोजना स्थल खरीददार/अंतिम खरीददार के राज्य में ही स्थित है, तो राज्य सरकार संयंत्र की एसटीयू/सीटीयू सब स्टेशन से कनेक्टिविटी में आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी।
खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना कार्यस्थल : खरीददार किसी विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा उसको बोली लगाने के दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में, विद्युत की आपूर्ति को समय पर चालू करने की सुनिश्चितता के लिए, खरीददार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलाप आरएफएस जारी करने से पूर्व खरीददार द्वारा प्रारंभ कर दिए जाएं। इन क्रियाकलापों को पीपीए निष्पादित करने से पूर्व पूरा करना आवश्यक होगा। क) भूमि : एक सौ प्रतिशत भूमि का निर्धारण और बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम पच्चीस प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सैद्धांतिक रूप से इंगित करने वाले दस्तावेज/करारों का प्रावधान और पीपीए के निष्पादन के एक माह के अंदर भूमि का नब्बे प्रतिशत कब्जा और उसके पश्चात दो माह के अंदर शेष दस प्रतिशत का कब्जा होना चाहिए। ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र / पर्यावरणीय मंजूरी । ग) परियोजना की भूमि के लिए वन संबंधी मंजूरी । घ) परियोजना के लिए अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी से जल के लिए अनुमोदन ङ) एसटीयू/सीटीयू से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू / सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो, परंतु यह पत्र उन मामलों में आवश्यक नहीं है जहां संबद्ध एसटीयू/सीटीयू ने कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता के लिए सब-स्टेशन वार क्षमताएं अधिसूचित कर दी हों। तीन.दो.दो सौर पार्क में खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया परियोजना स्थल : खरीददार समुचित अवसंरचना की विशिष्टियों के साथ और सुविधाओं के अभिगम वाले संकेन्द्रित क्षेत्र में परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा बोली लगाने के दस्तावेज में उसको निर्दिष्ट कर सकता है। सौर पार्क को एमएनआरई द्वारा जारी एवं संशोधित समय-समय पर किए गए 'सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इन सब बातों के होते हुए, विद्युत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीददार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त खंड तीन.दो.एक से में इंगित किए गए परियोजना संबंधी विभिन्न शुरूआती क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिए गए हैं और संबंधित एसपीपीडी द्वारा उनको उल्लिखित समय पर पूरे कर दिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सौर पार्क विकासकर्ता के उत्तरदायित्व एमएनआरई द्वारा विकसित किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" एवं कार्यान्वयन सहायक करार से व्युत्पन्न होने चाहिए जोकि सौर ऊर्जा पार्क के विकासकर्ता और सौर पार्क उत्पादक के बीच संबंध परिभाषित करते हैं। तीन.दो.तीन नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थलः यदि खरीददार स्थल अथवा सौर पार्क का उल्लेख नहीं करता और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा परियोजना स्थल का चयन किया जाता है तो बोलीदाता को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और विद्युत की आपूर्ति शुरू हो सकेः भूमि अधिग्रहणः शुरू होने की अनुसूचित तारीख को अथवा उससे पूर्व ऐसी अवधि, जो पीपीए की पूरी अवधि से कम न हो, के लिए दस्तावेज / पट्टा करार प्रस्तुत करना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के नाम से अपेक्षित भूमि के एक सौ प्रतिशत उपयोग का अधिकार प्रमाणित हो। जहां कहीं भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल हो, पट्टे में, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक के मामले में, भूमि का पट्टाधिकार, ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित करने की अनुमति हो । परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र / पर्यावरण मंजूरी । परियोजना के लिए भूमि के लिए वन मंजूरी । परियोजना के लिए संबंधित प्राधिकरण से जल के लिए आवश्यक अनुमोदन। राज्य पारेषण यूटिलिटी /केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी [अथवा यदि चुना गया स्थल एक सौर पार्क है तो सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता] का पत्र, जिसमें एसटीयू / सीटीयू सबस्टेशन से संयंत्र की संयोजकता की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो । यदि परियोजना स्थल खरीददार/अंतिम खरीददार के राज्य में ही स्थित है, तो राज्य सरकार संयंत्र की एसटीयू/सीटीयू सब स्टेशन से कनेक्टिविटी में आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी।