SAP implementation
ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಅನುಷ್ಠಾನವು (ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅನ್ವಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ) ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಎಸ್. ಇ. ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಇ. ಆರ್. ಪಿ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ನಮೂದಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಎಸ್ಎಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಯ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಆರ್/3ರಂತಹ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಟಿ. ಎಸ್. ಓ.) ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ನಿಜವಾದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ (ಜನರು ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಘನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಷ್ ಜಿಎಂಬಿಎಚ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಆರ್/3 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐ. ಇ. ಇ. ಇ. ಸ್ಕಾಲರ್ ಜರ್ನಲ್ 2001 ಮತ್ತು 2002ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಗದ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ (ಎಫ್. ಎಂ. ಸಿ. ಜಿ.) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಆರ್/3 ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. (ಲೂಯಿ 2008) ಅವಲೋಕನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಲೇಖನದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. {| ಕ್ಲಾಸ್ = "ವಿಕಿಟೇಬಲ್" |-! ಚಟುವಟಿಕೆ! ಉಪ-ಚಟುವಟಿಕೆ! ವಿವರಣೆ |-| ರೋಸ್ಪ್ಯಾನ್ = "2" | ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ | ಕರಕುಶಲ ಪರಿಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿ | ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು, ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಪರಿಹಾರವು ಆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆರ್. ಓ. ಐ., ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇ. ಆರ್. ಪಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. |-| ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಟಿ. ಎಸ್. ಓ.) ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಟಿ. ಎಸ್. ಓ. | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ. |-| ರೋಸ್ಪ್ಯಾನ್ = "8" | ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆ | ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು. |-ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ | ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕೋಪ ಚೇತರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಂತರದ ಅಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸಲು |-| ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ | ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಎಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಗಾತ್ರದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ |-| ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿಎಸ್ಒ | ಟಿಎಸ್ಒನ ಬಹುಪಾಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂದರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಕಟ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವು ಎಸ್ಎಪಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ/ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. |-| ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ | ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತಜ್ಞರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಜ್ಞರಂತಹ ಎಸ್ಎಪಿ ಟಿಎಸ್ಒನ ವಿವಿಧ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಎಪಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ |-| ಸೆಟಪ್ ಎಸ್ಎಪಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ | ಹೊಸ ಎಸ್ಎಪಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಎಪಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ |-| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ | ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಂತಹ (ಮೈ) ಎಸ್ಎಪಿ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. |-| ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ | ಉಳಿದ ಟಿ. ಎಸ್. ಓ. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸಹಾಯಕ ಮೇಜಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು. |-| ರೋಸ್ಪ್ಯಾನ್ = "3" | SAP ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. |-| ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಳಾಸ | ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ. |-| ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ | ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. |-| ರೋಸ್ಪ್ಯಾನ್ = "2" | ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆ | ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ </td> ಎಸ್ಎಪಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸೇವಾ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು. |-| ಕಟ್ಓವರ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ | ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಗೋ-ಲೈವ್ ಮೊದಲು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಓವರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಟ್ಓವರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ |-| ಕೋಲ್ಸ್ = "2" | ಗೋ ಲೈವ್ | ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ |} ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಿಷನ್ ಕೀ ಸಹ ಸಡಿಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಟಿ. ಎಸ್. ಓ. ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಟಿ. ಎಸ್. ಓ.) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಪರಿಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಪರಿಹಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು (ಬಜೆಟ್) ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಪರಿಹಾರವು ಆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಭ್ಯತೆ (ಅಪ್ಟೈಮ್), ಭದ್ರತೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಟಿ. ಸಿ. ಓ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಯಾವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಇವು ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಮರುಕಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೋಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟಿ. ಸಿ. ಓ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳ (ಸ್ಟ್ಯಾಕ್) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಇದು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಂತರದ ಅಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಯಂತ್ರಾಂಶ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗಳು. ಅಲಭ್ಯತೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಗಾತ್ರದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಎಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ (ಏಕಕಾಲೀನ) ಬಳಕೆದಾರರ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಗಾತ್ರಗಳು. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರು/ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಸೆಂಚರ್, ಎಚ್. ಪಿ. ಮತ್ತು ಐ. ಬಿ. ಎಂ. ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಎಸ್. ಇ. ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪದರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒ. ಎಸ್. ಐ. ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಿಎಸ್ಒ ಟಿಎಸ್ಒ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ಥೆ) ಎಸ್ಎಪಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟಿಎಸ್ಒ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟಿಎಸ್ಒನ ಬಹುಪಾಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಕಟ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವು ಎಸ್ಎಪಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ/ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆಃ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತಜ್ಞರು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತ ತಜ್ಞರು. ಎಲ್ಲಾ ಟಿಎಸ್ಒ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತರಬೇತಿಯು. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಟಿಎಸ್ಒಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಜನರಿಗೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ಮೂಲಃ practicalsap.com). ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟಿಎಸ್ಒನೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳುಃ ಎಸ್ಎಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಸ್ಎಪಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ಎಪಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಸ್ಎಪಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಪಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣತಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಮತ್ತು 4 ರೂ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಸ್ಎಪಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಎಸ್ಎಪಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು (ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು). ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಲಭ್ಯತೆ. ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದುಃ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಂತಹ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ರ್ಯಾಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಓಎಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉಪ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ ಘಟಕ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಎಸ್. ಇ. ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಘಟಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆಃ ಆರ್/3 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್-ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಬಿಐ-ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಸಿಆರ್ಎಂ-ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ-ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಪಿಎಲ್ಎಂ-ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಎಸ್ಸಿಎಂ-ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಎಸ್ಇಎಂ-ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಂ-ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಎಸ್ಎಪಿ ಎಚ್ಸಿಎಂ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಎಪಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಳಿದ ಟಿಎಸ್ಒ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ. ನಿರಾಕರಣೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಘನ ಯೋಜನಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದ ಪರಿಹಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ತಂಡವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕುಃ ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆದಾರ ವಿನಂತಿಗಳು ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಡಿಬಿಎ ಗುಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಎಸ್ಎಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಕೈಪಿಡಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲಾತಿ, ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ದೊಡ್ಡ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳೆಂದರೆಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅಂದರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಘನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಎಸ್ಎಪಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂರಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಎಸ್ಎಪಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಟ್ಓವರ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಎಸ್ಎಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಓವರ್ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಗೋ-ಲೈವ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಓವರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಟ್ಓವರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಟ್ಓವರ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಓವರ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆಃ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿ ಎಸ್ಎಪಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಎಸ್ಇಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಲು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ. ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಈ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಃ ಗೋ-ಲೈವ್. ಗೋ-ಲೈವ್ ಎಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಸ್ಎಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಃ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಃ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಃ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಃ ಫೇಸ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸಹ ನೋಡಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಇಆರ್ಪಿ ಟಿ-ಕೋಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಃ ವಿಕಿಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಲೂಯಿ, ಕಿಮ್ ಮ್ಯಾನ್ (2008). "ಟೀಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದುಃ ಇಆರ್ಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ". ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಐ. ಇ. ಇ. ಇ. ವಹಿವಾಟುಗಳು 55 (1): 171-184. ಆಂಡರ್ಸನ್, ಜಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (2003). ಎಸ್. ಎ. ಪಿ. ಯೋಜನೆಃ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕಲಾನ್ಸಿ, ಸಿ. (2001). ಇಆರ್ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದುಃ ಎಸ್ಎಪಿ/ಆರ್ 3 ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪುರಾವೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂಪುಟ. 16, ಸಂಚಿಕೆ 1, ಪುಟಗಳು. 33-48. ಹಿರ್ಟ್, ಎಸ್. ಜಿ., ಸ್ವಾನ್ಸನ್, ಇ. ಬಿ. (1999). ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂಪುಟ. 14, ಸಂಚಿಕೆ 3, pp 243-251. ಕ್ರುಂಬ್ಹೋಲ್ಜ್, ಎಮ್., ಮೇಡನ್, ಎನ್. (2001). ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಪುಟ. 26, ಸಂಚಿಕೆ 3, ಪು. 185-204. ಶಂಕರ್, ಸಿ. ಎಸ್., ಮತ್ತು ರಾವ್, ಕೆ-ಎಚ್., (2006). ಸೈಬರ್ ಟೆಕ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, ಹರ್ಷೆ, ಪಿಎ, 2006ರ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಆರ್/3ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು. ಕ್ಸು, ವೈ., ಲಿಯಾಂಗ್, ಎಚ್., ಬೌಲ್ಟನ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್., ಸ್ನೈಡರ್, ಸಿ. ಎ. (2005) ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಆರ್ಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೈಫಲ್ಯಗಳುಃ ಇಆರ್ಪಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸಂಪುಟ. 97, ಸಂಚಿಕೆ 3, ಪುಟಗಳು. 279-295. ಯೂಸುಫ್, ವೈ., ಗುಣಶೇಖರನ್, ಎ., ಅಬ್ಥೋರ್ಪ್, ಎಂ. (2004). ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಃ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಆರ್ಪಿ ಇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸಂಪುಟ. 87, ಸಂಚಿಕೆಃ 3, ಪುಟಗಳು. 251-266. ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ