Gorakhpur Link Expressway
ಗೋರಖ್ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದವಾದ, 4-ಲೇನ್ ಅಗಲದ (6ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ) ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೋರಖ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರಲ್ಲಿರುವ ಜೈತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಜಮ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲಾರ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲಾರ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮವು ಕಲ್ವಾರಿ ಬಾಗ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ (ಎನ್ಎಚ್-135ಎ) ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2019 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋರಖ್ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5,876 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಗೋರಖ್ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಗೋರಖ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋರಖ್ಪುರ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈತ್ಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಜಮ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲಾರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗೆ (ಜಲಾಲ್ಪುರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗೋರಖ್ಪುರ, ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಅಜಮ್ಗಢ. ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ (ಭೂಮಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸುಮಾರು 3,024 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 2 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 3 ರಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 7 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು, 7 ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು, 27 ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳು, 16 ವಾಹನ-ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು (ವಿ. ಯು. ಪಿ), 50 ಲಘು ವಿ. ಯು. ಪಿ ಮತ್ತು 35 ಪಾದಚಾರಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 1 ಕಿ. ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗೋರಖ್ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಸ್ಥಿತಿ ನವೀಕರಣಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2019: ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 29 ನವೆಂಬರ್ 2019 ರಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಗಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ (ಎಲ್ಒಎ) ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2020: ಆಪ್ಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜೂನ್ 2020: ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್ 19ರಂದು ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2021: ಮಾರ್ಚ್ 30 ರವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 1,095 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (95.36%) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1,044 ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2021: ಜೂನ್ 28ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2021: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2021:2021ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 29ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2022: ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022: ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು 339 ರಚನೆಗಳ ಪೈಕಿ 265 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮೇ 2022: ಶೇಕಡಾ 69ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 339 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ 282 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಜುಲೈ 2022: ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾ 49ರಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 342 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ 286 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2022: ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 52ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 342 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ 289 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023: ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 62ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 342 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೈಕಿ 319 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023:96 ಪ್ರತಿಶತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ 81 ಪ್ರತಿಶತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ, 341ರ ಪೈಕಿ 336 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಆಗ್ರಾ-ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಪ್ಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ