Koldam Dam
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೋಲ್ಡಮ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ದೇಹಾರ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ಮನ್ ಬಳಿಯ ಚಂಡೀಗಢ-ಮನಾಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ (ಎನ್. ಎಚ್.-21) ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಿಂದ 18 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 800 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಎನ್. ಟಿ. ಪಿ. ಸಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಡಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1966 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಭವನೀಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 1975ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಾಕ್ಫಿಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1984ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಪಿ. ಎಸ್. ಇ. ಬಿ. ಯು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 800 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ, ಕೋಲ್ಡಮ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ ಎನ್. ಟಿ. ಪಿ. ಸಿ. ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು 167 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ರಾಕ್ ಫಿಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 4X200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೃಹದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 5 ಜೂನ್ 2000 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹಾಕಿದರು. 2004ರ ಜನವರಿ 14ರಂದು, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆ. ಬಿ. ದುಬೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಯ (ಬಿ. ಯು. ಎಚ್) ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿ. ಯು. ಎಚ್. ಎನ್. ಎಸ್. ಠಾಕೂರ್ (2020ರಿಂದ). ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಜತಾಲ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಯೋಜನೆಯು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ತಿರುವು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. 2014ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ವೇಳೆಗೆ, ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸರೋವರವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಿರುವು ಸುರಂಗವು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ 2014ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು ತಲುಪಲಾಯಿತು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯು 2014ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2015ರ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಸುರಂಗವು ಇನ್ನೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮೂಲತಃ 2009 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ 2015 ಕ್ಕೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಐಟಿಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್, ತೋಷಿಬಾ ಮತ್ತು ಮರುಬೆನಿಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 800 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (4x200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್-ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು 2015ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದನ್ನು 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಡೆ ತುಂಬಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 2015ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು