Dragon International Film Studios
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೇಲ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ವೇಲ್ಸ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ವೆಲ್ಷ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜಂಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಧ್ವನಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸುಮಾರು 75,000 ಚದರ ಅಡಿ ಮೀಸಲಾದ ಬೆಂಬಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂತಗಳು 1-4 ಎಲ್ಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಚೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್ನಾದ್ಯಂತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲೋಟ್ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 6 ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ವಾರ್ವಿಕ್ ಡೇವಿಸ್ ನಟಿಸಿದ ಡಿಸ್ನಿ + ನ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ವಿಲ್ಲೋದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು; ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬ್ರೇವ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ದಿ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಟಿಎನ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ವಿಲ್ ಬಿಬಿಸಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ, ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಡೌನ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆರ್ಲಿನ್. ಎಸ್4ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರೈಡಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿತು. ಈ ತಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಣವೆಂದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಐರನ್ಕ್ಲ್ಯಾಡ್. 2018 ರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಕಚೇರಿಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ 28,000 ಚದರ ಅಡಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2001 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇಬ್ಬರು ಅಭಿವರ್ಧಕರಾದ ಫೇರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಂಡ್ ಬಳಿಯ ಲಾನಿಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ 350 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೊಸ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಂ4 ಮೋಟಾರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವೆಲ್ಷ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿತು. 2002ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಂಡಾ ಸಿನಾನ್ ಟಾಫ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಪೌಲಿನ್ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದವು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ "ಹಂತ 2" ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂ4ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ, ಸ್ಟುಡಿಯೊ 1,700 ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಲ್ಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಕ್ಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 6,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯಮದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ತೆರೆದ-ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 2004 ರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಲ್ಲಾರ್ಡ್, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ವೆಲ್ಷ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣ" ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2004ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 2005 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಭೇದವಾದ ಡಾರ್ಮೈಸ್ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಟುಡಿಯೊ 2004ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ 2005ರ ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಲಾನಿಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2005ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನವು ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಷಾಡೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಐದನೇ 28,000 ಚದರ ಅಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ರಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಂತರದ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು