Sanmen Nuclear Power Station
ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು (ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್) ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ನ ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಪಿ1000 ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್) ಮೊದಲ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಆಗಿದೆ. 2007ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿತು. ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರದ ಒಪ್ಪಂದವು ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಾದ ದಿ ಶಾ ಗ್ರೂಪ್ (ಈಗ ಚಿಕಾಗೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಐರನ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಜಪಾನಿನ ತೋಷಿಬಾದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶಾ ಸಮೂಹವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿಯೋಜನೆ, ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ CNY 32.4 ಶತಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ 2013ರ ಅಂದಾಜುಗಳು CNY 40.1 ಶತಕೋಟಿ ($6.12 ಶತಕೋಟಿ USD) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು CNY 10 ಶತಕೋಟಿ ಯುವಾನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 2008ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಘಟಕದ ಉತ್ಖನನವು 2008ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಗುಂಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 67 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಸ್. ಎನ್. ಪಿ. ಟಿ. ಸಿ.) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಂಗ್ ಬಿಂಗುವಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಅರಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ರಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ 5,200 ಘನ ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಘಟಕ 1 ರ ನಿರ್ಮಾಣವು 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸನ್ಮೆನ್ 2 ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಸುರಿಯಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎರಡನೇ ಎಪಿ1000 ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಪಿ1000 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒತ್ತಡದ ಹಡಗು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಘಟಕಗಳು ಮೂಲತಃ 2014 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ 2016ರ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2017ಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. 2017ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಸಿ. ಎನ್. ಎನ್. ಸಿ.) ಅಂತಿಮ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಕ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು 2017ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ 1 ಇಂಧನ ಪೂರ್ವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ 2018ರ ಶರತ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ 1 ರ ಬಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಲೋಡಿಂಗ್ 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ಇದು 2018ರ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 2:09ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎಪಿ1000 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು 2018ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮೆನ್ ಘಟಕ 1 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸನ್ಮೆನ್ ಘಟಕ 2 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು ಮೊದಲ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿತು. ಪೂರ್ಣ-ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 5 ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕವು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಕ ಪಂಪ್ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಯುನಿಟ್ 2 ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಮೂಲ ಕಾರಣವು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಟಿಸ್-ರೈಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬದಲಿ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಇದು 2013 ರಲ್ಲಿ ಯು. ಎಸ್. ಗೆ ಮೂರು ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸನ್ಮೆನ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು 2 ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಘಟಕಗಳು 3 ಮತ್ತು 4 ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಸಿಎಪಿ-1000 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು, ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಚರ್ಚೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ 2009-12-16. "ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್" ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಸ್ಎನ್ಪಿಟಿಸಿ). ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ 2009-12-16. "ಸನ್ಮೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್". ಚೀನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಸಿ. ಎನ್. ಎನ್. ಸಿ). ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ 2009-12-16. ಸ್ಯಾನ್ಮೆನ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಚೀನಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಪಿ1000 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2018 ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ