Budgeted cost of work performed
ಗಳಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ (ಇವಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಜೆಟ್ನ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚ (ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ), ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕೆಲಸದ ಬಜೆಟ್ನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ. ಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಕೆಲಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಭಾಗಗಳ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. (ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಗಿತದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು.) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಪಿಎಂಐ) ಯ ಪಿಎಂಬಿಒಕೆ (7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಗಳಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (ಇವಿ) "ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಜೆಟ್ನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ ಎಂಬುದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಯನ್ನು ಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯ (ಪಿವಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಜೆಟ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ (ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಎಸ್ ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಯೋಜನಾ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ಹೆಡ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಂಶಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ. ಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ (ಎ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ.) ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಯವ್ಯಯದ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜನವರಿ 10 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು $1000 ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯ "ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್" ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನವರಿ 5 ರಂದು, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸಮಯದ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ, ಕೆಲಸವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು $250 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ. ಯು $1000 (ಆಯವ್ಯಯದ ವೆಚ್ಚ) ಬಾರಿ 30 ಪ್ರತಿಶತ (ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ), ಅಥವಾ $300 ಬಿ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್. ಎಂದರೆ $1000 (ಆಯವ್ಯಯದ ವೆಚ್ಚ) ಬಾರಿ 50 ಪ್ರತಿಶತ (ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ), ಅಥವಾ $500 ಎ. ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ. ಯು $250 ಆಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದರ ಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.