Building enclosure commissioning
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಮಿಶನಿಂಗ್ (ಬಿಇಸಿಎಕ್ಸ್) (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್' ಬದಲಿಗೆ 'ಲಕೋಟೆಯನ್ನು' ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಜೋಡಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತ, ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದಿನಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ASHRAE ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 0-2005: ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 0-2005 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶಗಳುಃ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಶಬ್ದ ಬೆಂಕಿ ಬೆಳಕು ಅತಿಗೆಂಪು ನೇರಳಾತೀತ ಮಳೆ ನುಗ್ಗುವ ತೇವಾಂಶ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಭದ್ರತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ರಚನೆಯ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ಸೇವೆಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು WBDG.org. "ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ <ಐ. ಡಿ. 1> ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು". 2006. ಪು. 1 ASTM E2813, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಮಿಶನಿಂಗ್; ASTM E2947, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಮಿಶನಿಂಗ್ (ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾನದಂಡವು ಎನ್ಐಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 3-2006 ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ 2012 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ); ASHRAE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 202, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಲಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕೆಂಟರ್, ಪೀಟರ್ "ಕಟ್ಟಡದ ಲಕೋಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಇಂಧನ ನೀತಿ