Launch and commissioning of the James Webb Space Telescope
ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು (ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಎಸ್. ಟಿ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಗೆಂಪು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2021ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 2022ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ನಾಸಾ) 1990 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಇಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಸಿಎಸ್ಎ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ (ಜಿಎಸ್ಎಫ್ಸಿ) ದೂರದರ್ಶಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೋಮ್ವುಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ರೋಪ್ ಗ್ರುಮನ್ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದರು. 1961 ರಿಂದ 1968 ರವರೆಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಇ. ವೆಬ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾದ ಗಯಾನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಏರಿಯಾನ್ 5 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಉಡಾವಣೆಯು (ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಏರಿಯಾನ್ ವಿಮಾನ ವಿಎ256) ನಡೆಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ, ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಇದನ್ನು "ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ದೂರದರ್ಶಕವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಇದು ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ದೂರದರ್ಶಕದ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕವು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್. ಟಿ ತನ್ನ ಹಾಲೋ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು (ಸ್ಟೇಷನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋದಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏರಿಯನ್ 5 ಉಡಾವಣೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಟಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹಡಗಿನ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. Space.com ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು "ದೋಷರಹಿತ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಏರಿಯನ್ 5 ಎರಡು ಘನ ಇಂಧನ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಎರಡು ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದರ ಇಸಿಎ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಲೋಡ್ ಮಾಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವಣಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರದರ್ಶಕದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು ಹೈಡ್ರಾಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಾಕೆಟ್ನ ನಂತರ, ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ (ಅಥವಾ ಬಿ. ಎ. ಎಫ್.) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಫೇಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸುಮಾರು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಧನದ ಉಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು "ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣ" ಮತ್ತು ಅವರು "ಇಡೀ ಸಮಯ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾದ ಗಯಾನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಏರಿಯಾನ್ 5 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಉಡಾವಣೆಯು (ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಏರಿಯಾನ್ ವಿಮಾನ ವಿಎ256) ನಡೆಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ, ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಇದನ್ನು "ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ದೂರದರ್ಶಕವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು. ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಉಂಗುರದ ಮೂಲಕ ಏರಿಯನ್ 5 ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಒಟ್ಟು ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೂರದರ್ಶಕವು ಸ್ವತಃ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದಂತೆಯೇ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ 27 ನಿಮಿಷ 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜ್ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ಲಿಸ್ಸಾಜಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ 2 ಅನ್ನು ತಲುಪಲು. ದೂರದರ್ಶಕವು 2022ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ಎಲ್2ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹಾರಾಟವು ಅದರ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಮೂರು ಯೋಜಿತ ಕೋರ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಅಂಡರ್ತ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ (ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು) ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ (ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು) ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ-ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿಯೋಜನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ದೋಷರಹಿತ ಉಡಾವಣೆಯ 27 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಯಾದ 31 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸುಮಾರು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಟಿ ತನ್ನ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ, ಆಂಟೆನಾ, ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಂತಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯೋಜನೆ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನೆಲದ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಯನ್ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಉಡಾವಣೆಯ ದಿನದಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು; ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಉಡಾವಣಾ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ನಿಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎರಡೂ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೌರ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿಸಲಾದ ವ್ಯೂಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಸೌರ ವ್ಯೂಹಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ದೂರದರ್ಶಕದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಿಸಿದ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನೆರಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೋಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಮರು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾದರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 7: 50p.m. 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ದೂರದರ್ಶಕದ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಾಕೆಟ್ಗಳು 65 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಮೂರು ಯೋಜಿತ ಮಧ್ಯ-ಕೋರ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಸಂವಹನ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ಉಡಾವಣೆಯಾದ 60 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ವೆಬ್ನ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಿಸಿ, ದೂರದರ್ಶಕವು ತನ್ನ ಎಲ್ 2 ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೂರು ಮಧ್ಯ-ಕೋರ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿತು. 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ವೆಬ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ನ ಬಹು-ದಿನದ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗುರಾಣಿ ಪೊರೆಗಳ ನಿಜವಾದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಪೈಪ್ ತರಹದ ಕಂಬವಾದ ಡಿಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಟವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು, ಇದು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು, ಅದರ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ "ಬಸ್" ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿತು. ಸಭೆಯು ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರು ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಿಯೋಜನೆಯು ದೂರದರ್ಶಕದ ತೀವ್ರ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್. ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಮಾಂಡ್ಗಳು ಆಫ್ಟ್ "ಮೊಮೆಂಟಂ ಫ್ಲಾಪ್" ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದವು, ಇದು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ವೆಬ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿತು. 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ನೆಲದ ತಂಡವು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ದೂರದರ್ಶಕ "ಮಿಡ್ ಬೂಮ್ಗಳನ್ನು" ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಐದು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮಡಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಎಡಭಾಗದ ಬೂಮ್ನ ನಿಯೋಜನೆ (ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಎಡಭಾಗವನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 19 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು; ಬಲಭಾಗವು 3 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ, ವೆಬ್ನ ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಗಾಳಿಪಟದ ಆಕಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನೆಲದ ತಂಡವು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮತ್ತು ಸನ್ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐದರಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪದರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಉದ್ವೇಗವು 3 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು 3:48p.m ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಇ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದರಗಳ ಉದ್ವೇಗವು 4:09p.m ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜನವರಿ 4ರಂದು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದರಗಳಾದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಪದರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಸಿ, 11:59a.m ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇ. ಎಸ್. ಟಿ. 5 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ದೂರದರ್ಶಕದ ದ್ವಿತೀಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿತು, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಸುವುದು ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಫಲಕವು ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಏರಿಯನ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಫೇಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅದನ್ನು ಮಡಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 7 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, ನಾಸಾ ಬಂದರು-ಬದಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 8 ಜನವರಿ ರಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಬೋರ್ಡ್-ಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. 24 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು, 2:00p.m. EST, ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕೋರ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿಯ L2 ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಯೋಜಿತ ಹಾಲೋ ಕಕ್ಷೆಗೆ JWST ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯು 2022ರ ಜನವರಿ 12ರಂದು, ಸಾಗಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕನ್ನಡಿ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ 132 ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ (10 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು) ಕನ್ನಡಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 12 ಲಕ್ಷ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ (12.5 ಮಿಮೀ) ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬಳಿ ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಒಟ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಮಿ. ಮೀ. ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ 18 ತ್ರಿಜ್ಯದ ವಕ್ರತೆ (ಆರ್ಒಸಿ) ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಡಾವಣಾ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರ, 18 ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳ ನಿಖರವಾದ ಆಕಾರಗಳು ತಂಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕವೂ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹೀಟರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡಿ ಜೋಡಣೆಗೆ 18 ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು 50 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳೊಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆಃ "ವೆಬ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ [ಕನ್ನಡಿ] ವಿಭಾಗವು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಗಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಂಡವು ಆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್-ಗಾತ್ರದ ವಿಭಾಗಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚುಗಳ ನಿಖರತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ". ಕನ್ನಡಿ ಜೋಡಣೆಯು ಏಳು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕದ 1:6 ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಸಿ. ಎ. ಎಂ. ಯು ಉರ್ಸಾ ಮೇಜರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ 6ನೇ ಪರಿಮಾಣದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಎಚ್. ಡಿ. 84406 ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಎಚ್ಡಿ 84406 ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಸಂಪೂರ್ಣ 3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.) ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಎನ್ಐಆರ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಕಾಶದ 1560 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಅದರ 10 ಸಂವೇದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 156 ಚಿತ್ರಗಳು) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರವು 18 ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಮಸುಕಾದ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಗುರಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಡಿ 84406 ನ 18 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 18 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಅಂದಾಜು ಜೋಡಣೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ("ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್"). ಹಂತ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 18 ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, 18 ಕನ್ನಡಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ("ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್") ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ 18 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ("ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್") ರಚಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು 50 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಖರತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸೆಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರವು 20 ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ("ಒರಟಾದ ಹಂತ"), ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ±4 ಮತ್ತು ±8 ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ("ಫೈನ್ ಫೇಸಿಂಗ್"). ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫೈನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳ ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತದ ನಂತರ, ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಸಿ. ಎ. ಎಂ. ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಸಂಘಟಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ("ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಜೋಡಣೆ"). ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಫೈನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ("ಅಂತಿಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಐಟೆರೇಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್"). ದೂರದರ್ಶಕದ ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಂತರ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೋಡಣೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಸಿ. ಎ. ಎಂ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೊದಲ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ಯು. ಟಿ. ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು (ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿಲ್ಲ). 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು, ನಾಸಾ ದೂರದರ್ಶಕವು ಜೋಡಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು, ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಗುರಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಎಚ್ಡಿ 84406 ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಜೋಡಣೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ 18 ವಿಭಾಗಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ 7 ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬದಲಿಗೆ 18 ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೂರಾರು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ 2021 ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ನಾಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆನಡಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2021 ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು