Bhoj Metro
ಭೋಜ್ ಮೆಟ್ರೋ (ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಭೋಪಾಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 6 ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು 28 ಕಿ. ಮೀ. ಉದ್ದದ 2 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ, ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ-ಮೂರು ರೀತಿಯ ಓಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಯೋಜಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಭಾರೀ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕವಲೊಡೆಯುವ ರೇಖೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2013ರ ಮೇ. ಆರ್. ನಗರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಆರ್ಟಿಎಸ್ಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೋಹಿತ್ ಗುಪ್ತಾ (ರೋಹಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಿಟೀಸ್ & ರೈಲ್ಸ್ Pvt.Ltd) ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹು ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 2014ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತವು 2019ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 1 ಮೇ 2019 ರಂದು, ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ 2 ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು 28 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ನವೀಕರಣಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018: ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2018: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018: ವಿವರವಾದ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತನಿಖಾ ಅಧ್ಯಯನ (ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2019: ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಅವರು ಶುಭಾಶ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎತ್ತರದ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019: ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಪೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2019: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಂಪಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭೋಜ್ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 2020: ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಏಮ್ಸ್ ಬಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ಹಸೈಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2020: ಈಗಾಗಲೇ 80 ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2021: ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ 8 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ನಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ನಗರಕ್ಕೆ (8 ಕಿ. ಮೀ.) ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ (ಒಟ್ಟು 28 ಕಿ. ಮೀ.) ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021: ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ರೂ. 6941 ಕೋಟಿ ರೂ. 9000 ಕೋಟಿ ರೂ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬಹಳ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021: ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣವು 100ನೇ ಗರ್ಡರ್ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಗರ (6.3 ಕಿ. ಮೀ) ನಡುವಿನ ಲೈನ್ 2 ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 95 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಲೈನ್ 2 (ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಿಂದ ಕರೊಂಡ್) ಮತ್ತು ಲೈನ್ 5 (ಡಿಪೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿಯವರೆಗೆ) ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿನ್ಸಿ ಬಳಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಡಿಪೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2021: ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಎಂಪಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ನಡುವೆ ಎಂಟು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಯುಆರ್ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು 2023ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋಕ್ಕಾಗಿ 81 ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಬಿ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕಮಲಾಪತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಗರ್ಡರ್ ಉಡಾವಣೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಗರ (6.3 ಕಿ. ಮೀ.) ನಡುವಿನ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2022: ಕೆಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್-ಎಸ್ಎಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆವಿ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಡಿಪೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಅಂದಾಜು ರೂ. 323 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಣಿ ಕಮಲಾಪತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಉಡಾವಣೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ 8 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ 2023: ಆರ್. ಕೆ. ಎಂ. ಪಿ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಂ. ಪಿ. ಎಂ. ಆರ್. ಸಿ. ಎಲ್. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023: ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋದ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ಗಾಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಸ್ಟೋಮ್ ವಿತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕಮಲಾಪತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಂದೋರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜಿತ ಭೋಪಾಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2024