Open Workbench
ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಎಂಬುದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉಚಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟರಿ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ (1984) ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಚ್. ಮುರ್ರೆ ಮತ್ತು ಡೇನೆಕ್ ಎಂ. ಬಿಯೆನ್ಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಅವರು "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್" (ಪಿಎಮ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್" (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೊರಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಅವರು "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್" (ಪಿಎಮ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ರೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಝಾದ್ ದಿಬಾಚಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, 2000ರಲ್ಲಿ ಎಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ನಿಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಈಗ ಸಿಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, 2005ರಲ್ಲಿ ನಿಕುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಸಿ. ಎ. ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಎಚ್. ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ 7 ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ ಯುಐ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿತ್ತು. 2010ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೀಟಾ, ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಆವೃತ್ತಿ 2 ಅನ್ನು ಐ. ಟಿ. ಡಿಸೈನ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ 2.1 ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 2000 ರಲ್ಲಿ ನಿಕು ರಚಿಸಿದ openworkbench.org ಜಾಲತಾಣವು ಜನವರಿ 2011 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋರ್ಸ್ಫೋರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿ 1.1.4 ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 270 ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (10/2017 ರಂತೆ). ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಆದರೆ ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (ಪ್ರಯತ್ನ) ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮತೋಲನವು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಃ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ. mpp ಕಡತಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂ. ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ನಡುವೆ ಯೋಜನೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಎಕ್ಸ್. ಎಂ. ಎಲ್. ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ 2000, ಎಕ್ಸ್ಪಿ, ವಿಸ್ಟಾ ಮತ್ತು 7 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ರನ್ಟೈಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿ 1.3.1 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ಯಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ದತ್ತಸಂಚಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಿಪಿಎಂ ಸೂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ನ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. "ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್" ವಿವಾದ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋರ್ಸ್ಫೋರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ "ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ [ಇವು] ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರೆದ ಮೂಲವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್) ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ". ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಕೇತವು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, 2005ರ ಆವೃತ್ತಿ 1.1.4ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ 1.1.6ರ ಮೂಲ ಸಂಕೇತವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು www.openworkbench.org ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರ್ 2011ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಐ. ಟಿ. ವಿನ್ಯಾಸ ಜಾಲತಾಣ ಪುಟವು ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಸೋರ್ಸ್ಫೋರ್ಜ್ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪುಟದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ 1.1.4 ಸಿಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಪುಟ ಹೋಸ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ 1.1.6 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್