Duration (project management)
ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಅಂಶದ ಅವಧಿಯು ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇ. ಜಿ. ಒಂದು ಬಸವನ-ಮೇಲ್ ಪತ್ರವು ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತಲುಪಲು ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸವು 0.5 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಿಮ ಅಂಶ X ನ ಅವಧಿ 5 ದಿನಗಳು ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆಃ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ) ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಊಹೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೀಗಿರಬಹುದುಃ ನಾನು, ಮಾರೆಕ್ ಕೋವಲ್ಜಿಕ್, 27 ಮಾರ್ಚ್ 2005 ರಂತೆ, ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮ ಅಂಶ X ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು 5 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮೆಟಾಮೊಡಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಅಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಗಾಧವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವರಗಳ ಕೊರತೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ (ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ)