DÉSIGNATION DES TRAVAUX
MILLIONS de MÈTRES CUBES
PRIX UNITAIRES
DÉPENSES en MILLIONS de francs
1. Tranchée de l'Atlantique
32,2
francs. 3 50
112,7
2. Tranchée centrale
48
6 »
288
15,5
10 »
155
3. Tranchée du Pacifique
9,6
3 50
33,6
4. Dérivation du Ghaghre 5
6,5
4 »
26
5. Rigole de la rive droite
»
»
1
6. Barrage d’Alhajuela
»
» •
19
7. Barrage de Gamboa
»
»
2
8. Sas à marée
»
»
15
9. Matériel nouveau
»
»
50
10. Première installation
»
»
20
11. Administration (9 ans à 5 millions)
»
»
45
12. Imprévus
»
J)
32,7
Totaux. . ..
111,8
»
800

— 70 — Le délai d’exécution du Canal correspond au délai d’achèvement de la tranchée centrale. D’après l’analyse détaillée fournie plus loin, une année est nécessaire pour les travaux préparatoires, cinq ans pour l’excavation des couches au-dessus de la cote (10) et trois ans pour l'extraction des couches inférieures de la tranchée. Au total : un délai de neuf ans. 