Da  jedoch  die  Stiftsverwaltung  es  als  ihre  vor-
nehmste Aufgabe  ansehen  muss,  für  die  dauernde
Erhaltung  und  Sicherung  des  ihrer  Obhut  anver-
trauten Kunstwerkes  Sorge  zu  tragen,  erschien  es
unabweisbar,  völlige  Klarheit  zu  gewinnen  über  den
Umfang  und  den  Kostenaufwand  der  nothwendigsten
Arbeiten  zur  Instandsetzung  des  Bauwerkes.  In
diesem  Sinne  hat  sich  der  Münsterbaumeister  der
Aufgabe  unterzogen,  das  Maass  der  nothwendig-
sten Erhaltungs-  und  Sicherheitsarbeiten  durch  ein-
gehende Untersuchung  und  Aufnahme  des  geschä-
digten Baubestandes  — soweit  dies  Überhaupt  ohne
besondere  Rüstungen  ausführbar  war  — in  Form
einer  Massenberechnung  und  eines  Kostenüberschlages
festzustellen,  wobei  die  Instandsetzung  des  Lang-
hauses und  die  des  Thurmbaues  getrennt  behandelt
ist.  Nach  diesem  Arbeitsplan,  welchem  umfangreiche
Detailaufnahmen  und  Berechnungen  zu  Grunde  liegen,
wird  die  weitere  Instandsetzung  des  Langbaues  <d.  h.
des  Mittelschiffes,  der  Seitenschiffe,  der  Vierung,  der
Querschiffe,  des  Chores  und  der  anschliessenden  Ka-
pellen), für  welche  bisher  etwa  675000  M.  bereits
aufgewendet  sind,  einen  weiteren  Kostenaufwand  von


mindestens  3^7000  M.  beanspruchen.  Die  Instand-
setzung des  Thurmbaues,  welche  durch  Einrüsten,
Aufnehmen  und  Ergänzen  des  südwestlichen  Strebe-
pfeilers cinpeleitet  worden  ist,  wird  nach  dem  Ueber-
schlage  einen  Kostenaufwand  von  mindestens
1612000  M.  verlangen.  Zu  den  genannten  Summen
kommen  die  weiteren  Kosten  für  allgemeine  und  be-
sondere Bauleitung  im  Regiebetrieb,  welche  zu
294000  M veranschlagt  sind.  Es  werden  somit  im
Ganzen  mindestens  2253000  M.  aufzuwenden  sein,  um
den  Arbeitsplan  zur  äusseren  Instandsetzung  des
Münsters  ausführen  zu  können.  Nach  Ansicht  des
Münsterbaumeisters  kann  für  die  Ausführung  ein
Zeitraum  von  20  Jahren  als  zulässig  angesetzt  werden
unter  der  Voraussetzung,  dass  für  die  Bauarbeiten
auf  eine  ständige,  gut  organisirte,  der  schwierigen
Aufgabe  gewachsene  Werkhütte  gerechnet  werden
kann.  Unter  dieser  Annahme  müssten  somit  jährlich
mindestens  112650  M.  oder  rund  1 15000  M.  zur  Ver-
fügung stehen.
