YÖNEYLEM (79) – TARİHİ VERİLERİN KULLANIMI – Yöneylem Araştırması Nedir? – Yöneylem Araştırması Yaptırma – Yöneylem Araştırma Ücretleri
Ödev, Proje, Makale, Tez, Çeviri, Niyet mektubu yapma konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen Whatsapp destek hattımızdan veya firstname.lastname@example.org mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. Yöneylem, Yöneylem Araştırması Yaptırma, Yöneylem Araştırma Ücretleri
A, m ve b TAHMİNİNDE TARİHİ VERİLERİN KULLANIMI
Bazı durumlarda, her zamanki şekilde işlendiğinde denklemler (3) ile işlendiğinde, a, m ve b’yi tahmin etmek için t ve (v,) ‘l2 veya daha iyisi tahminlerine dayandırılacak tarihsel (örnek) etkinlik süresi verileri olabilir. ) ve (4), istenen (v,) “~ ve t, tahminlerini verecektir. Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse bu prosedürün faydası vardır.
1. Geçmiş veriler, sorgulanan faaliyet için gelecekte “örneklenecek” varsayımsal popülasyonu (Şekil 9-2 ve 9-8) temsil etmektedir; yani, faaliyet tam olarak aynıdır ve tarihsel verilerin toplanması sırasında geçerli olan koşullar, söz konusu faaliyet gerçekleştirileceği zaman gelecekte geçerli olması beklenenlerin temsilcisidir.
2. Geçmiş verilerin örneği “yeterli” boyuttadır. Neyin “yeterli” olduğuna dair nicel belirtim, sorgulanan faaliyetin niteliğine ve tahminleri sağlayan kişinin deneyim ve yeteneklerine bağlıdır; ancak, dört veya beşten az gözlemden oluşan bir örnek genellikle “yeterli” olarak kabul edilmez. Yukarıdaki varsayımlar karşılanırsa, a, m ve b tahminleri aşağıdaki denklemlerden (8), (9) ve (10) elde edilebilir, burada,
- R = örnek veri aralığı
- = en büyük gözlem – en küçük gözlem
k = 3 / d, burada d, örnek verilerdeki faaliyet zamanlarının sayısının, n’nin bir fonksiyonu olarak tablo haline getirilen istatistiksel kalite kontrol sabitidir. Gerçekte, d, R / (v ~) ‘/ ~ V. oranlarının ortalamasıdır, Tablo 9-8’de verilmiştir ve a ve b sabitlerini hesaplamak için kullanılır.
- M = i tahmini
- A = f- kR
- B = f + kR tahmini
KR’nin f’den büyük olduğu ve dolayısıyla a’nın denklemle verildiği durumlarda (negatif olduğu durumlarda, aşağıdakilerin kullanılması önerilir.
DİĞER AĞ ŞEMALARI
Bölüm 2’de tanıtılan ve bu metin boyunca kullanılan çizim ağlarının grafiksel yöntemleri, bir proje planını ifade etmenin iki temel yönteminin varyasyonlarıdır, yani oklar üzerindeki etkinlikleri (ok diyagramları) veya düğümlerdeki etkinlikleri kullanarak (düğüm veya öncelik diyagramları). Orijinal PERT ve CPM geliştiricileri, basit bitiş-başlama öncelik ilişkisine dayanan ok diyagramlarını kullandı.
Ayrıca Bölüm 2’de, bu tür her ok diyagramı için, okların ve düğümlerin rollerinin basitçe tersine çevrilmesiyle eşdeğer bir düğüm diyagramının çizilebileceği belirtilmişti. Popülerliği artan bu şemayı kullanarak, düğümler etkinlikleri temsil eder ve oklar yalnızca bitiş-başlangıç öncelik ilişkilerini gösteren bağlayıcılardır. Bu temel düğüm şemasının temel avantajı, yanlış bağımlılıkları düzeltmek için özel aptallara olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır. Bu nedenle, ağları çizmeyi öğrenmek daha kolaydır ve kukla etkinliklere ayrılan girdi-çıktı satırları gereksiz olduğundan bilgisayar işlemleri biraz basitleştirilmiştir.
Bölüm 2’deki son ağ gelişimi, düğüm diyagramlarının öncelik diyagramı oluşturma versiyonunun girişiydi. Bu şema, temel düğüm şemasının basit mantığını ortadan kaldırdı. Bir faaliyetin başlangıcına ve / veya bitişinin, 4 tür öncelik ilişkisinin kullanılmasıyla diğer öncül halef faaliyetlerinin başlangıcına ve / veya bitişine bağlanmasına izin verdi. Bu öncelik ilişkilerine öncül zamanların eklenmesi, bu ağ diyagram oluşturma yöntemine ek esneklik kazandırdı.
Temel ok diyagramı ve düğüm diyagramı şemaları aslında proje planlarının modellenmesinde oldukça iyi hizmet vermiştir. Bununla birlikte, proje planlama metodolojisinin en ileri noktasında, bu temel şemalarla hala yeterince modellenemeyen durumlar vardır. Ok ve düğüm diyagramları deterministik ağ mantığına dayanır.
Yani, ağdaki her yolun projenin gerekli bir parçası olduğu varsayılır; isteğe bağlı veya alternatif yollar yoktur. Ancak, bazı proje türlerinde hangi faaliyetlerin dahil edileceği konusunda bazı belirsizlikler olduğunu biliyoruz. Özellikle araştırma projelerinde, belirli faaliyet zincirlerinin sonuçlarına bağlı olarak projenin birkaç farklı sonucu ortaya çıkabilir.
Olası bir sonucu olan yalnızca bir planı gösteren bir ağ, projenin gerçek doğasını yeterince temsil etmeyebilir. Burada istenen esnekliğe olasılıksal dallanma denir, burada bir patlama olayını terk eden birkaç ardışık aktiviteden yalnızca biri gerçekleştirilir. Temel ağ şemalarının bir başka önemli eksikliği, ağlara döngülerin dahil edilmesine izin vermemeleridir.
Döngü ve olasılığa dayalı dallanma uygulamasının basit bir örneği, bir “test” etkinliğini izleyen etkinlikler olabilir. Test sonucu kabul edilebilir ise, projenin bir sonraki aşamasına geçilir. Bununla birlikte, test sonucu kabul edilemez ise, kabul edilemez performansı düzeltmek için bir döngü oluşturan ve sonunda aynı test faaliyetinin tekrarlanmasına yol açan alternatif bir dal izlenir.
Bu durumda dallanma ve döngü kullanımından basit ok veya düğüm diyagramlarında test etme, gerekirse yeniden çalışma, yeniden test etme vb. Hepsi tek bir aktivitede birleştirilerek önlenebilir. Bu iki alternatif Şekil 10-1’de gösterilmektedir. Bu durumda PERT zaman tahmin sistemi kullanılmışsa, Test ve Yeniden Çalışma (10-20) aktivitesindeki belirsizlik, uygun bir aktivite süresi aralığı atanarak açıklanabilir ve iyimser zaman, ilk deneme ve pratikte meydana gelmesi makul olarak beklenebilecek maksimum sayıda geri dönüşüm döngüsünü geçmek için gereken süreye karşılık gelen karamsar bir süre.
Şimdi, Şekil 10-2’de gösterildiği gibi bir durumu düşünün.
Burada, test veya değerlendirme aktivitesi (10-20), biri aynı değerlendirme aktivitesine geri giden bir döngü oluşturan 4 olası ardıl aktiviteden birine dallanan olasılığa dayalı bir ardıl olaya (20) sahiptir.
Ayrıca, bu durumda, yalnızca biri gerçekleştirilebilecek pek çok farklı proje sonu olayı olduğunu unutmayın. Bu proje planının gerçek varlığı ve alternatif proje politikalarının değerlendirilmesi, Şekil 10-1’de yapıldığı gibi, temel ok veya düğüm diyagramları ile yakalanamadı. Gösterilen dallanma ve döngüyü içeren genelleştirilmiş ok diyagramı Alan Pritsker tarafından geliştirilmiştir ve Grafik Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniğinin kısaltması olan CERT olarak adlandırılır.
GERT’İN GELİŞİMİ
Temel ok ve düğüm diyagramlarının en eski uzantılarından biri Freeman tarafından önerildi ve bir projeyi temsil etmek için alternatif ağların tasviriyle ilgilendi. Eisner2, bir ağdaki alternatif yolları grafiksel olarak tasvir etmek için dallanma olayları için yeni bir düğüm türü ekleyerek bu kavramı genelleştirdi.
Bu yollara atanan olasılıklar bire eklenir ve proje planlayıcıları tarafından benzer koşullarla ilgili yargı ve deneyime dayalı olarak faaliyet süresi süreleri ile birlikte tahmin edilir. Etkinlik ağlarının yapısının genelleştirilmesinde önemli bir atılım daha sonra Elmaghraby3 * 4 tarafından üç tür düğüm tanımladığında yapıldı.
Ödev, Proje, Makale, Tez, Çeviri, Niyet mektubu yapma konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen Whatsapp destek hattımızdan veya email@example.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. Yöneylem, Yöneylem Araştırması Yaptırma, Yöneylem Araştırma Ücretleri
A DİĞER AĞ ŞEMALARI Geçmiş veriler Geçmiş verilerin örneği GERT'İN GELİŞİMİ m ve b TAHMİNİNDE TARİHİ VERİLERİN KULLANIMI Temel ok ve düğüm diyagramları YÖNEYLEM (79) – TARİHİ VERİLERİN KULLANIMI – Yöneylem Araştırması Nedir? – Yöneylem Araştırması Yaptırma – Yöneylem Araştırma Ücretleri
Son Yorumlar