<p><strong></strong></p>
<p><strong>москва, 11 дек&nbsp;&mdash; риа новости.</strong> роскосмос просит от&nbsp;спецстроя увеличить количество работников на&nbsp;строительстве космодрома "восточный", чтобы не&nbsp;сорвать первый пуск, который намечен на&nbsp;конец следующего года.</p>
<p><img src="/img/article_icon.gif" border="0" hspace="5" width="20" height="20" tag="[-json: {'type':'article','article_id':'1037332532'}-]" />ранее глава роскосмоса олег остапенко заявлял, что на&nbsp;строительство космодрома "восточный" выделено вдвое меньшее количество специалистов, чем требуется: из&nbsp;15 тысяч необходимых сотрудников на&nbsp;площадке находятся 6,5 тысячи человек. замруководителя космического агентства владимир иванов направил главе спецстроя александру волосову письмо с&nbsp;просьбой увеличить количество работников.</p>
<p>"по мнению инспекции технадзора, для&nbsp;эффективной организации производственного процесса на&nbsp;объектах единовременно должно находиться 14248 человек",&nbsp;&mdash; цитирует обращение иванова газета <a href="http://www.kommersant.ru/docsearch/2630381" target="_blank">"коммерсант"</a>.</p>
<p>по его словам, для&nbsp;создания стартового комплекса для&nbsp;ракеты "союз-2" нужно 3,1 тысячи человек, технического комплекса площадки&nbsp;&mdash; около&nbsp;2,9 тысячи человек, для&nbsp;строительства жилья&nbsp;&mdash; 2,3 тысячи человека, а&nbsp;для двух промышленных строительно-эксплуатационных баз&nbsp;&mdash; по&nbsp;1,4 тысячи человек.</p>
<p>"для сокращения отставания строительства от&nbsp;директивных сроков сдачи даже эти цифры необходимо увеличивать",&nbsp;&mdash; отметил иванов.</p>
<p>в спецстрое изданию сообщили, что в&nbsp;настоящее время над&nbsp;созданием космодрома трудятся более 8,6 тысячи человек, что позволяет к&nbsp;концу этого года "достигнуть 80% строительной готовности объекта". также в&nbsp;течение двух недель ожидается прибытие еще 350 специалистов.</p>
<p>космодром "восточный строится вблизи поселка углегорск в&nbsp;приамурье. первый пуск ракеты-носителя с&nbsp;этого космодрома планируется в&nbsp;2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля&nbsp;&mdash; в&nbsp;2018 году. строительные работы должны быть выполнены до&nbsp;30 ноября 2015 года. кроме того, агентство заказало разработку проектов строительства взлетно-посадочной полосы и&nbsp;рулежных дорожек аэропортового комплекса и&nbsp;площадки 1с стартового комплекса ракетоносителя "союз-2". на эти цели предполагается выделить свыше 1,21 миллиарда рублей. работы должны быть выполнены до&nbsp;25 декабря этого года.</p>
роскосмос просит увеличить число работников на космодроме "восточный"